新しく現場をスタートします。新規現場の配置出し、地盤調査を完了しました。当社の土工職人さんが樹木抜根、土留め工事を行います。I様、これからよろしくお願いします。基礎工事に着手しました。準備工事が終わりましたので、基礎工事にかかりました。掘り方からスタートです。鉄筋工事を開始しました。外周捨てコン打ちも終わり、鉄筋組みを行っています。10日には組み終わり、11日(水)に第三者機関の検査を受ける予定です。鉄筋工事が順調に終わり、型枠を施工しています。いつものようにコンクリート一体打ち用の浮き型の型枠施工です。第三者機関の配筋検査を受けました。鉄筋工事が終わり、配筋検査を受けました。図面と現場状況とを照らし合わせてチェックをし、写真も撮っていただきました。来週のコンクリート打設に向けて、現場を進めていきます。I様、無事に合格をいただいたのでご安心ください。基礎のコンクリートを打設しました。朝からコンクリートの打設を行いました。約20m3のコンクリートを打ち、基礎表面のレベリングまで完了しました。養生期間を置き、脱枠を行います。コンクリートの養生をして、脱枠を行いました。外周の埋戻しを行い、来週の上棟に向けて準備を進めていきます。I様邸もキレイでしっかりとした基礎ができあがりました。上棟工事の準備が整いました。明日の上棟工事に向けて、先行足場も組まれました。材料の搬入も完了しており、あとは明日を待つばかりです。天気予報が、あまり芳しくないことだけが気がかりですが・・・I様、明日はよろしくお願いします。上棟工事を行いました。今日は、朝から雨が降っていましたが、上棟工事を行いました。午後には、雨も上がり無事に工事を完了することができました。I様、今日はおめでとうございます。これからもよろしくお願いします。屋根仕舞いを行っています。屋根の下地施工を進めています。大屋根は完了し、あとは下屋根を残すのみ。この後は、屋根工事に入ります。屋根工事を行っています。屋根屋さんが屋根工事を行っています。I様邸は、洋風の平瓦の屋根です。第三者機関の中間検査を受けました。第三者機関の中間検査を受けました。構造用の金物の取り付け確認、バルコニーの防水下地施工を見てもらい、無事に合格しました。I様、検査も通りましたのでご安心ください。このまま、大工工事を進めていきます。13.2020年04月15日ベランダのFRP防水を施工しています。防水屋さんがFRP防水を施工しています。合板でつくった下地に、ガラス繊維(手前に見える白いロールのもの)を貼付け、防水材を塗っていきます。大工さんが床の下地組を進めています。白アリ被害に合わないように、防蟻処理(オレンジ色の部分)も施工しました。配管工事を行っています。床組の進捗に合わせて、水道屋さんが配管工事に入っています。無理、無駄のない管経路を考え、現場にしっかりと配管していきます。床の捨て張り合板を施工しました。床組を行った上に、捨て張り合板を施工しました。構造用合板は、厚さ12ミリのものを使用しています。この上にフローリング材を施工します。土台水切りを施工しました。外装の土台水切りを施工しました。基礎の上についているシルバーの金物です。この水切りが外壁を伝い落ちる雨水を宅内に入らないようにしてくれます。I様邸の水切りは、サッシに合わせてシルバーを採用しています。決まりはありませんので、外観のアクセントに違う色を施工する時もあります。吹付断熱工事の準備を進めています。ゴールデンウィーク明けに吹付断熱工事を行うので、現場はその準備を進めています。屋根直下は合板に吹き付けることはできないので、吹付下地として透湿防水シートを施工します。この上に、厚さ100ミリにて断熱材を吹き付けます。電気配線を行いました。電気配線が施工されました。当社では、上棟後に現場で電気屋さんと一緒に電気配線、コンセントの打合せを行います。照明位置等も打合せを行い、それに従って配線工事を施工します。内部下地を施工しました。トイレ内に合板下地を施工しました。当社ではクロス下地として、石膏ボードを使用します。石膏ボードはビスが効かないので手すりやペーパーホルダー等を固定することができません。ボードの下にビスの効く合板を施工しています。同様に、お部屋でもビスを打って固定する物があるような場所には事前に合板下地を施工しています。外壁下地の縦胴縁を施工しました。外壁サイディングの下地として、縦胴縁を施工しました。この胴縁に対して、サイディングを横張りで施工します。しますと、胴縁の間に空間ができ、通気させることで湿気がこもらなくなります(壁体内通気工法)。吹付断熱工事を施工しました。屋根直下、壁に吹付断熱工事を行いました。屋根直下が100mm、壁が85mmの厚さです。隅々までしっかりと吹き付けられ、断熱材が充填されています。床の断熱は、基礎立ち上がりにスタイロフォームを張り付けて、基礎断熱仕様になっています。床板フローリングを張っています1吹付断熱工事が終わり、フローリング張りを行っています。捨て張り合板の上に、接着剤を塗った上でフローリング材を釘で打ち付けていきます。床板フローリングを張っています2大工さんのフローリング施工の様子を動画でご紹介します。外装サイディング工事が始まりました。今週に入り、外装の工事も始まりました。I様邸の外壁材は、厚さ14mmのサイディングです。現場はいつもキレイに大工仕事は、作業をするたびにたくさんの木くずが出ます。現場では、一工程ごとに大工さんが丁寧に掃除をしてくれます。現場をいつも掃除をして整理整頓をすることで、安全に効率良く仕事ができるようになります。職人さんたちは、大工さんも基礎をつくる土工さんもいつも現場をキレイにしてくれています。壁の石膏ボードを施工しています。フローリング工事が終わり、内装の石膏ボードの施工を行っています。I様邸も当社標準の「省令準耐火」の仕様ですので、壁の石膏ボードは2階の構造材まで張り上げています。28.2020年06月01日ユニットバスを施工しました。ユニットバスの施工を行いました。コロナウイルスの影響下で、設備関係は若干納期に時間がかかっていますが、無事に施工が完了しています。外壁工事もあと少しです。5月下旬から始まった外壁工事も順調に進んでいます。ほとんどの面のサイディングが張り終わり、あとは細部とコーキングを残すのみとなりました。白をベースとしながら一部は黒色に張り分けられた外観になっています。30.2020年06月01日ニッチとアーチトップ出入口。1階の石膏ボード張りが順調に進んでいます。キッチンの横には、リモコンニッチとパントリーへのアーチトップ出入口が作られています。この2つは、最近の当社の施工の中では、お客様からのご要望が多くなっています。31.2020年06月13日こだわりのキッチンスペースに。キッチン周りの造作が完了しています。天井は、1段下がり天井にしています。この段になっているところに、間接照明を入れることもできます。キッチンカウンターはL字型に造作しました。その壁面には、ニッチやマガジンラックを造作しI様が使いやすいようになっています。32.2020年06月13日2階の石膏ボード張りを行っています。1階の石膏ボード張りが終わったで、2階の施工を進めています。ため、壁の石膏ボードは天井までではなく上の構造材まで張り上げています。33.2020年06月27日キッチンの施工も完了しています。システムキッチンの施工が完了しました。大工さんがつくった対面キッチン用の囲いの中に、きれいに納められました。大工工事が完了しました。2階のボード張りも終わり、大工工事は完了しました。いつもなら大工さん2人でやる現場ですが、事情によりI様邸は大工さん1人での施工となりました。1人でも手際よくしっかりと進めてくれた大工さんに感謝です。7月中の完成に向けて、来週からは仕上げ工事を進めていきます。35.2020年07月09日クロス工事が完了しました。仕上げ工事のクロス貼りが完了しました。白を基調としながら、ポイントに貼り分けを行っています。キッチンも白の中で、下がり天井の黒いクロスが映えています。洗面脱衣の床はクッションフロアを貼っています。クロス貼りとともに、洗面脱衣のクッションフロアの施工も完了しています。トイレ、洗面の水回り床は、フローリング張りの時とクッションフロア貼りの時があります。どちらも水回りには対応していますので、お施主さんの希望をお聞きしながら、どちらにするかは相談させていただいています。洗面化粧台を施工しています。ホールに洗面化粧台の取付を行っています。洗面化粧台は、お客様のスタイルによって3パターンの設置があります。洗面脱衣室として1室にまとめて、設置する。洗面室と脱衣室とを別の部屋にして設置する。I様邸のように廊下ホールに設置する。お客様それぞれの生活イメージをお聞きして、洗面台の位置を間取りに反映しています。室内の清掃を行っています。クロス工事も終わり、室内の清掃を始めました。工事中の養生材を取ったので、床板が見えるようになりました。室内は、ほぼ完成の状態になっています。この後、清掃業者さんが工事中に出たホコリの掃除や窓磨きをして、お家をキレイにしてくれます。和室に畳が入りました。和紙の畳表で、グレー系の色を採用されています。和紙の畳表は、畳らしいい草の香りはでませんが、日焼けすることがほとんどありません。和紙の畳表はい草よりも湿気に強い特徴があります。I様邸もそうですが、リビングの一角にタタミコーナーがある、リビング続きの和室がある、というお家の場合には、和紙の畳表をおすすめしています。40.2020年07月31日ウッドデッキが施工されました。リビング前にウッドデッキを施工しました。バルコニーの下で雨に濡れにくく、天気の悪い日でも活用できそうです。玄関ポーチの施工を完了しました。梅雨の長雨で施工が遅れていましたが、玄関ポーチ、タイルの施工も完了しました。タイルは、300角のタイルです。雨に濡れてもスぺりにくいようにザラザラした表面のグリップ仕様になっています。現場施工は、ほとんど完了です。お盆前にお引渡しの予定です。全てに工事が完了し、お引渡しとなりました。3月の工事着手から約5ヶ月。何度も現場打合せも重ね、今日を迎えることができました。I様、これまでありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バルコニー水栓を設けたM様邸。これから暖かくなるので、バーベキューも楽しみですね。新規工事の準備を進めています。新しく基礎工事を始めるために、準備工事を開始しました。現場に地縄を張って、配置出しを行いました。新規工事の現場にて、地鎮祭を執り行いました。地盤調査も済んでいますので、ゴールデンウィーク明けに段取りが整いましたら基礎工事に着手します。行い基礎工事に着手しています。本日中には鉄筋組みを終えて明日、第三者機関の配筋検査を受ける予定です。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。