日経クロステック/日経コンピュータ2022.10.26有料会員限定コピーしました全1504文字PRLINEとみずほフィナンシャルグループが、2022年度中の開業を目指している新銀行の勘定系システムについて、韓国バンクウェアグローバルのパッケージソフトを採用し、開発を進めていることが明らかになった。当初は富士通とタッグを組んでいたが、プロジェクトの途上でバンクウェアグローバルに乗り換えた経緯がある。「全銀システム(全国銀行データ通信システム)との接続に関する追加機能開発にかかるコスト負担で折り合えなかったようだ」。LINE新銀行のシステムの実情に詳しいシステム開発会社幹部は、富士通が新銀行の勘定系システムの構築から手を引いた理由をこう解説する。LINEとみずほは2018年11月、銀行業に参入すると表明し、関係当局の許認可などを前提に、2020年度中の開業を目指していた。両社は2021年2月に延期を表明し、現在は2022年度中の開業を目標に掲げる。一部で再延期もささやかれていたが、「引き続き2022年度中の開業を目指し、準備を進めている」(LINE)。開業時期がずれ込んだ理由の1つが、システム開発の遅れだ。当初は富士通が受注し、勘定系システムの開発を進めていた。富士通の提案は2段構えだった。ソニー銀行などで稼働実績があるシステムを提供する。そのうえで、ファーストユーザーのソニー銀行向けに富士通が開発中のパブリッククラウド上で動作する新システムをLINE新銀行にも横展開する想定だった。2020年秋ごろに富士通とのプロジェクトは頓挫したという。銀行間送金を担う全銀システムとの接続に関わる追加機能開発に、想定以上のコストがかかる見通しになったことなどが理由とされる。「単に全銀システムに接続するだけでなく、そこに付加的な機能を入れようとしたことで、コストが膨らんだ」(関係者)。概要2018年11月LINEがみずほフィナンシャルグループと組んで銀行業に参入すると表明。新銀行の開業時期を最大2年延期すると発表。【第13期】8回のセミナーでリーダーに求められる“コアスキル”を身につけ、180日間に渡り、講師のサポートの...IT法務リーダー養成講座システム開発・運用に関するもめ事、紛争が後を絶ちません。人手不足に悩み、働き方改革の必要性が問われるIT企業。日本初のデジタルバンク「みんなの銀行」誕生の軌跡に学ぶ「みんなの銀行」という日本初のデジタルバンクをつくった人たちの話です。「次の一手」が分かるDXの祭典。2023年6月に大阪で開催します。情報変更・解約6/1開催ウェビナー『ChatGPTは我々の仕事をいかに変えるのか?。