基礎表面がキレイに仕上がっています。来週13日に上棟予定です。仕上がった基礎の上に、土台を伏せました。あとは、材料を搬入し天気を祈りながら上棟を迎えるばかりです。朝から快晴の下で上棟工事を行いました。無事に棟上げし、夕方には大勢の方が集まっての餅投げが行われました。明日から、大工工事を進めていきます。屋根材が搬入されました。屋根下地が完了し、屋根材が搬入されました。N様邸の屋根は洋風平瓦です。平屋のお家なので屋根材がたくさん必要です。この写真の状態で、約半分だそうです。9.2018年12月19日サッシ取付下地を施工しています。建築金物の施工が終わり、サッシ搬入に合わせて取付下地を施工しています。水糸で水平をチェックしながら、しっかりと施工していきます。床下に断熱材を敷いています。K様邸は全館空調を設置するため、床下にも断熱材を敷くことで冬場でも床がほんのり温かくなります。隙間なく丁寧に敷いてあります。吹付断熱を施工しました。吹付断熱を施工しました。天井、壁、そして配管廻りまできっちりと断熱材が施工されています。石膏ボードの施工中です。床工事も終わり、天井、壁の石膏ボード施工を開始しました。屋根裏にお家の守り神となる御幣も取り付けてあります。外壁工事を施工中です。外壁工事の施工を開始しています。N様邸の外壁は、グレー系のサイディングを採用されています。14.2019年02月18日システムキッチンを施工中です。施工屋さんがキッチンを施工してくれています。キッチンもユニットバスと同様に一つ一つの部材を現場にて組み立てて施工します。無垢のキッチンカウンター。加工してカウンターに造作しました。16.2019年03月05日クロス工事を施工中です。大工工事も完了し、仕上げ工事に入りました。現場では、クロス屋さんがクロス貼りを施工してくれています。外周の生コン打ちを施工中です。内部がほぼ終わりましたので、外周のコンクリート打ちを施工します。勾配に合わせて丁寧に下地を作り、ワイシャメッシュを敷いていきます。18.2019年03月27日ウッドデッキが完成しました。外周のコンクリート打ちも終わり、ウッドデッキの施工も完了しました。K様邸は人口木のデッキですが、木彫で天然木のような自然な風合いが出ています。木製建具が入りました。木製建具の取付も完了しましたので、いよいよ今週、お引渡しです。全館空調の設備を設置しました。屋根裏に空調設備と各部屋に通気口を取り付けました。試運転でも問題なく稼働し、取扱説明も終えました。21.2019年04月02日お引渡し致しました。全館空調の試運転、ご説明も終え無事にお引渡しをさせていただきました。N様、これまでありがとうございました。これからもよろしくお願いします。造成工事が完了しました。新しい現場をスタートします。これまで、土木業者さんが造成工事を行ってきました。庫裏の増改築工事を行います。今日から、新しく工事に着手しました。新城市名号にある石雲寺さんの庫裡の増改築工事です。リフォーム工事に着手しました。本日より新たにリフォーム工事に着手しました。水廻り、LDK、和室、寝室とサッシのペアガラス化とリフォームを行っていきます。新しく現場に着手しています。今週から新しく現場がスタートしました。今は、掘り方、砕石敷きの施工中です。11月24日の上棟工事予定ですので、段取り良く現場を進めていきます。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。