新しく現場に着手しています。今週から新しく現場がスタートしました。今は、掘り方、砕石敷きの施工中です。段取り良く現場を進めていきます。鉄筋組みを終え、型枠を施工しています。先週で鉄筋工事を終えて、型枠施工を開始しました。明日には、第三者機関の配筋検査を受けて週末10日にコンクリートを打設する予定です。配筋検査、無事に合格しました。雨の中ではありましたが、第三者機関の配筋検査を受けました。細かく見ていただき、無事に合格しました。型枠施工を進め、週末にコンクリート打設です。基礎コンクリートを打設しています。朝から、基礎のコンクリートを打設しています。左官屋さんが3人で打設、均しを行っていきます。脱枠を行い、基礎工事を完了しました。基礎工事を完了しました。現場では基礎パッキンが施工されています。(基礎の上に見える黒いものがパッキンです)O様邸は根太レス工法ですので、これから土台を伏せ、28mm厚の合板を施工していきます。本日は、朝から上棟工事を行いました。無事に棟上げをし、への字型の屋根の野地板合板まで、施工することができました。夕方には、お餅投げを行い、来週から大工工事を進めていきます。軒裏は現しの仕様です。と全てこのまま見える仕上げです。屋根下地となる野地板は、見える部分は杉板で、その他の部分は構造用合板で施工しています。外部耐力面材を施工中です。O様邸は、外部を耐力面材で覆う仕様になっています。外部を施工しそれから中の金物施工を行います。9.2018年12月04日サッシが入りました。建築構造金物の施工も終わり、現場にはサッシが入りました。玄関ドアまで入ると現場が戸締りできるようになります。吹付断熱工事を施工しました。吹付断熱を施工しました。床はグラスウール断熱なので、屋根直下と壁に吹付を行っています。屋根工事を施工中です。屋根工事を進めています。O様邸は、ガルバリウム鋼板のたて平葺きの屋根です。屋根勾配が、棟の手前と奥で違う形状となっています。天井野縁と壁胴縁を施工しています。吹付断熱施工も終わり、石膏ボードを張るための下地施工を行っています。marutaHOUSEの構造集成材の時は、壁はボードを直接柱に施工しますが、O様邸は無垢構造材なので壁胴縁を施工しています。建具枠の取り付けを行っています。建具枠が取り付けられました。O様邸は、既製品の建具ではなく、建具屋さんの製作建具を採用しています。枠もタモの集成材を加工して取り付けられています。玄関ホールの天井を施工しました。玄関ホールの天井が完了しました。桧の羽目板を施工しています。子ども室内部が仕上っています。子ども室の大工工事が進行中です。壁はクロス貼りのため、石膏ボード下地。天井は、桧の羽目板を施工しています。O様邸の外壁は金属サイディングを施工しています。金属サイディングを横葺き、鎧張りにて施工しました。17.2019年02月07日リビングにパネルウォールを。LDKも大工工事が仕上がってきました。リビングの壁の一部には、木製のパネルウォールを施工し、お家のアクセントになっています。中の大工工事が終わり、仕上げ工事を進めています。19.2019年02月19日ウッドデッキ、外壁板張りを施工しました。O様邸の外壁は一部が無垢板張りとなっています。板張りを施工し、ウッドデッキも施工完了しました。20.2019年02月21日クリーニングを開始しました。中のクリーニングを開始しました。工事中に出た汚れ、埃を掃除していきます。クリーニングも完了し、工事完了となりました。O様邸は当社大工さんの自宅となります。自身の作ったお家での新しい暮らしが始まっていきます。完成、お引渡ししました。工事は全て完了し、無事にお引渡しとなりました。ご自身で引っ越し作業し、年明けから新居での生活となるそうです。S様、これまでありがとうございました。新しくリフォーム工事に着手しました。今日から、リフォーム工事に着手しました。水廻りと内装をリフォームします。解体工事に着手しました。新しく建替え増築工事の現場をスタートしました。今回の現場は岡崎市内です。地鎮祭を執り行いました。本日、地鎮祭を行いました。宮司も汗をかきながらの、暑い中でしたが、晴天の下で地鎮祭ができて安心しております。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。