)」の再評価について審議した。−となどが含まれた意見書を、今月中旬に知事へ提出する。当日、審議をした鎌田川治水事業は、今回の見直しで総事業費が303億9900万円(計画期間平成2年〜38年まで)にのぼるとした。計画期間や事業費を増額した上で、今後の事業継続を要望している。L6900m(中央市今福〜甲府市堀之内町)。流下能力の拡大に重点を置いた河床掘削をはじめ、築堤及び護岸工事を行うことで治水安全度の向上を図り、氾濫を防止する。事業の進捗が順調でない理由は、区間内にあるJR今川橋梁の架替え。JR東海の3社の調整が必要で、移設方法の選定作業に時間を要している。そのほかの理由として、18年度に実施したJR身延線今川橋梁の詳細設計結果で、列車運行への影響を最小限に抑える工法を選定したため。本年度は事業費10億円で築堤L600m、護岸L500m、JR橋1橋、道路橋1橋、付替水路L300mなどを実施。来年度以降は事業費25億800万円で残る築堤L555m、護岸L1792m、道路橋1橋などを整備していく。県の事業説明に対して出席した委員からは「もう少し早く整備が出来ないものか」といった厳しい意見も出ていた。