八王子のリフォームステーション泉建装にお任せください。店舗オープンに伴う内装工事を施工させて頂きました。今回、お打ち合せから施工まで限られた期間でのリフォーム工事となりましたが、お問合せの経緯からご紹介させて頂きます。▲施工後お問合せ「2022年の元旦から店舗オープンの予定があり、急いで内装の改修工事をお願いできないでしょうか?」とのお電話が入りました。お問合せを頂いたのは11月の半ば頃。お話を伺いますと、すでに他のリフォーム業者で依頼に向けて打合せが進んでいたそうですが、急遽工事日程の延期により期日までの施工が難しいと知らされたそうで、慌てて業者探しを再開されていた中、泉建装のホームページが目に留まってご連絡を下さったそうです。お電話は奥様からでしたが、とても心細かったのでしょう。お電話の後すぐに事務所まで足を運んでくださいました。この日はたまたま、リフォーム担当者が在席していましたのでご相談にも対応させて頂く事ができました。(通常、事務員以外は施工現場やご訪問等で不在にしている事が多いですので、この日はタイミング良くお話が伺えてよかったです。・トイレ・キッチン・照明ほぼ、室内全般の交換工事のご要望となりました。現地調査、ご要望等のヒヤリングからお見積りまで早急な対応が必要となります。今回は、すでに前のリフォーム業者でお打ち合せを進めていたことから、方向性や仕様などご希望内容が明確な箇所も多く、一番のポイントである期日に関してもご要望の日程での予定が確保できましたので、ご契約までの期間は、詳細の打合せやご提案を含め10日程で進めていく事ができました。施工開始は12月1日から、まず、工数の多いトイレの改修から始めました。after(写真右)各箇所の照明はダウンライト仕様となりました。▲キッチン施工後(写真右):清潔感のある水回りへ▲トイレ新たに手洗い専用洗面台設置の為のスペースを出入口まで広げ、ドアの位置も変更しトイレスペースを拡張。▲トイレ内トイレと手洗い場を分け、コンパクトな洗面台を設置(写真右)今回の施工は、期限が限られていた事に合わせて、資材の納品や納期においても急遽対応せざるを得ない状況もありました。ご依頼頂いた内装リフォームを無事予定日までに終えられたのも、資材の納期都合による問題に際し、私どもからの仕様変更の提案に快くご了承いただけるなど、施主様のご協力あっての事です。新たな年の元旦オープンに間に合いました。『お客様の声』アンケートにもご協力頂きました。インターネットサイトの『口コミ』にもご投稿下さり、下記のレビューと☆5つを頂きました。『今回、期限が短く、資材も手に入りにくい状況で予定日に仕上げてくださいました。細かいところまで工夫していただきありがとうございます。次回も是非よろしくお願いします。』ご投稿ありがとうございました。まで先ずはご連絡下さい。調査・診断・お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。内装工事で感じる「高い」「困った」「めんどくさい」からあなたをお助けする改修工事の専門チームです。日野市三沢T様邸のご紹介)ニュース&トピックス一覧へ調査・診断・お見積もりは無料です。