ママの見方は、家族の見方。地縄張り解体作業、整地が終わり地縄を張りました。地鎮祭を行い工事の安全を祈願しました。地盤改良工事~柱状改良~地盤補強の工事を行っています。地中梁の部分はその深さまで掘削してあります。基礎工事~砕石転圧~遣り方の後、内部に砕石を入れ転圧を掛けました。基礎工事~外周型枠組~外周部分に型枠を組みこの後、配筋工事に入ります。基礎工事~配筋工事~基礎配筋を行い検査を受けました。養生期間を経て立上りCを打ちます。基礎工事~立上りコンクリート~セットされたアンカーボルトをチェックした後、立ち上りコンクリートの打設を行いました。基礎工事~型枠外し~養生期間を経て型枠を外しました。設備工事~先行配管~外部の先行配管を行っています。玄関内部は断熱処理をしてあります。上棟を前に隣家の外壁を補修しています。木工事~土台搬入~現場に土台が搬入されました。木工事~土台伏せ~今週末の上棟に備え土台を敷き、シートで雨養生を行いました。仮設工事~先行足場組み~明日の上棟を控え先行して足場を組みました。大工さんが四隅の柱をお浄めして上棟スタートです。構造用合板を施工後に養生のシートを貼って行きます。束を建て母屋を施工していきます。屋根タルキをながして行きます。野地合板を貼って予定の工事が終了です。屋根工事~瓦葺き~ルーフィング施工後に瓦を葺いていきます。木工事~タイペック貼~外部の防水シートを施工しています。雑工事~防蟻処理~外周部と床組部分の防蟻処理を行いました。木工事~床断熱材~大引間にピンを使って断熱材をはめ込み下地の合板を貼っていきます。木工事~サッシ取付~下地の終わった所からサッシを取り付けています。明日FRP防水を行います。木工事~構造金物~筋違プレートや引抜金物などの構造部品を取付しています。瑕疵保険~上部躯体検査~瑕疵保険の検査を受け図面通り施工されているかチェックを受けました。通気層の確認を行いました。ガセットプレートの取付を行っています。板金工事~伏板水切~伏板の水切を施工しました。外部下地を進めています。木工事~2階床PB貼り~2階床には消音用のプラスターボード敷き床材を貼っていきます。物置のシャッターを取付しました。木工事~断熱処理~ベランダ部分の断熱処理を行い、電気の配線工事を行いました。木工事~化粧フロアー貼り~2階の化粧フロアーを貼り進めています。木工事~断熱材入れ~下地と金物チェックが終わった所からグラスウールを入れ始めました。床暖房工事~パネル設置~LDKの床暖房用パネルを設置しました。電気工事~内部配線確認~打合せした図面に基づき配線チェックを行いました。木工事~PB貼り~断熱材が入った所から石膏ボードを貼り始めました。木工事~1階床貼り~1階のお母様の部屋の床材を貼りました。羽子板などのボルトに緩みが無いかチェックを行いました。設備工事~内部配管~2階のトイレ、洗面用の内部配管を行っています。木工事~階段架け~階段を取付しました。木工事~内部建具枠~内部の建具枠の取付を行っています。断熱工事~ユニットバス下~ユニットバスの床下もしっかり断熱を施します。住設工事~システムバス~システムバスの組立を行いました。木工事~天井下地~2階の天井下地を行いました。東京から検査員をお招きしてマニュアル通り施工されているかチェックを受けました。木工事~天井下地~1階リビングの天井下地を行っています。左官工事~外壁リシン吹付~外壁のアクリルリシンの吹付を行いました。木工事~意匠工事~寝室のカウンター周りの意匠工事を行いました。板金工事~雨樋取付~雨樋を取付しました。木工事~意匠工事~リビングTVボード周りの意匠工事を行っています。2016年08月24日アルミ工事~ベランダ笠木~ベランダにアルミ笠木を取付しました。左官工事~基礎串引き~基礎部分にモルタルの串引きを行っています。木工事~意匠工事~2階のファミリールームにウォールナットのアクセントフローリングを貼っています。木工事~意匠工事~リビングのTVボードを組立しています。住設工事~キッチン組立~システムキッチンとカップボードの組立を行いました。塗装工事~内部塗装~リビング:lの化粧梁などの内部塗装を行いました。機械下のコンクリート、犬走りの施工を順次行っています。左官工事~物置内基礎仕上~物置内の基礎部分をモルタルで仕上ました。内装工事~クロス貼り~天井、壁のクロス貼りを進めています。家具工事~ブックラック取付~2階ファミリールームのブックラックを取付し、クロスを施工しました。住設工事~衛生機器取付~クロス工事が完了し、衛生器具の取付を行っています。住設工事~エコキュート取付~外部のエコキュートを取付しました。2016年09月29日タイル工事~外壁タイル貼り~玄関ポーチの見付面にタイルを施工しました。内部クリーニング器具付けが完了し、内部クリーニングを行いました。工事が完了し部内検査を受けました。外構工事~物置土間~物置内の土間コンクリートを打設しました。社内検査2回目の検査となる社内完了検査を受けました。外構工事~駐車土間~駐車土間部分の下地を施工しています。竣工~玄関ホール~正面の壁を塗壁にし間接照明を当てています。竣工~キッチン~キッチンはステンレス天板を採用しました。自転車や息子様のトレーニング機械が入ります。竣工~ファミリールーム~ヘリンボーンの羽目板がアクセントとなっています。ママの見方は、家族の見方。10:00~17:00宅地情報イベント資料請求お問合せ。