新しくリフォーム工事を開始します。豊川市内にて新しくリフォーム工事を開始します。お風呂とLDKを新しくするリフォーム工事です。それに合わせて一部間取りも変更となります。お風呂を解体してしまうので、仮設のお風呂と脱衣室を施工しました。完成まで少しご不便をかけますが、M様これからよろしくお願いします。新しく基礎を作っています。今回のリフォーム工事では、一部間取りを変更します。その間仕切りの壁を起こすために、部分的に基礎を作ります。基礎の下地となるベースコンクリートを打設中です。解体作業が完了しました。リフォーム工事は、まずは既設の解体からになります。お風呂やキッチンの設備を取外し、元々の床、壁、天井も解体撤去しました。これから、この空間の中に、新しいお風呂やLDKをつくっていきます。床下地が完了しました。新しく床組を行い、捨て張り合板も施工しました。この上に、床材を貼っていきます。床材は、元の床材と合わせるので、仕様や色についてМ様とご相談をしながら、進めていきます。5.2020年10月16日サッシ入れ、壁下地を施工しました。今回のリフォームで水廻りのレイアウトが変わります。それに合わせて、新しくサッシを追加しました。これまでサッシだった場所が壁になるので、そこには断熱材を入れてあります。その上で、石膏ボードを施工するための壁下地を施工しました。6.2020年10月16日ユニットバスの施工準備中です。このスペースに新しいユニットバスを施工します。今月下旬頃に施工の予定です。造作収納棚を作っています。壁の石膏ボードを張る前に、造作収納棚を施工します。M様のご要望に合わせて、集成板を加工し組み立てていきます。床板の施工が完了しました。新しく施工した床下地の上に、床板を施工しました。床材は元々の床板に合わせています。無垢の床板に塗装屋さんが色を合わせて、塗装をしてくれました。大工工事が完了しました。室内の造作工事が終わり、大工工事が完了となりました。ダイニングには、サッシの高さと合わせて床から180cmまで桧の板を張っています。来週からは、仕上げ工事に入っていきます。造作の洗面台と収納棚を施工しました。M様邸の洗面台は、造作洗面台の仕様となっています。大工工事にて洗面台を施工しました。ここに、洗面台やタイルを張って仕上げていきます。洗濯機上にも収納棚を造作しました。11.2020年11月26日クロス工事を開始しました。キッチン工事も終わり、クロス工事を開始しました。職人さんが、下地の石膏ボードにパテ処理を行い、ボードの継ぎ目やビスを打った場所を埋めています。造作洗面台にタイルを施工しました。M様邸の新しい洗面台は造作の洗面台です。大工さんが作った下地に、まずは左官屋さんがタイルを張ってくれました。仕上げも終わり、工事完成です。クロス工事も終わり、リフォーム工事が完了しました。予定通りに進み、年内に完成できたことに一安心です。M様、この度はありがとうございました。これからも末永くよろしくお願いします。今日から新しい現場のスタートです。安全第一にて工事を進めていきます。地鎮祭を執り行いました。新しく仕事をさせていただく現場です。本日、地鎮祭を執り行いました。地鎮祭を執り行いました。新規工事の地鎮祭を行いました。雨も心配されましたが、晴天の下で無事に安全祈願ができました。基礎工事に着手しました。新しく基礎工事を開始しました。地盤が悪かったので、すでに柱状改良の施工を完了しています。12月の上棟に向けて、工事を進めています。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。