実行予算管理を行う上で課題となったのが、どのようにして工事の出来高(進捗)をつかむのかでした。実行予算書は直営施工なので設計書の各工種毎に、実際の施工段取りを考えて作成していました。実際の工事では複数の作業が同時に進んだり、単独で進んだりと変化します。設計書と実際の作業では、管理できる単位の表現にも違いがあり出来高(進捗)管理がとても煩雑でした。その原因の一つに、例えば土木工事の掘削という作業では、設計書は〇〇m3という表示ですが、実際の作業では〇〇mという表現で進捗や作業量を表します。それらの違いを、実際の作業現場に合った形にしなければ管理する事は難しいという結論になりました。考えられたものが、同時に進む作業のグループ化です。作業の出来高(進捗)をつかむグループ化とは?同時に進む複数の作業(設計工種)を一つのグループにまとめます。実際の作業で管理しやすい数値と単位に置き換えます。100m)設計書の工種を一つずつ管理すると大変ですが、グループ化することで日報入力がとても楽になります。グループ化する事で工程にもつながりが生まれ、本来の考えであるコストと工程を表裏一体で管理できます。利用規約プライバシーポリシーお問い合わせサービス内容や機能・料金についてなど、どのようにシステムを導入したら良いか分からないといった点がございましたらお問い合わせ下さい。お問い合わせ資料請求はこちらサービス概要資料をダウンロード頂くと、次の事がわかります。