快晴の天候の下、地鎮祭を執り行いました。いつものことながら、地鎮祭を行いますと、これから始まる工事に対し身の引き締まる思いです。M様邸も申請等々の準備が整い次第、基礎工事に着手いたします。基礎工事に着手しました。年明けから、M様邸の基礎工事を始めました。地盤調査の結果、若干の軟弱さが見られ、基礎下の砕石を厚くする必要があると分析結果が出ました。今は基礎砕石増し工事を進めています。全面的に掘り、砕石を15cmずつ入れて、しっかりと転圧し地盤を強くしています。これが終わりましたら、通常の基礎工事に入ります。CAMERA砕石工事が完了しました。着工より進めていた、砕石増設工事が完了しました。3層に亘り、砕石を入れて何度も転圧をして固めてきました。これで、しっかりとした強固な地盤となりました。ここから、通常の基礎工事としての仕事を進めていきます。鉄筋組みをしています。砕石増設工事も終え、基礎工事にかかっています。先週、外周の捨てコンクリートまで打設し、本日から鉄筋組みを開始しました。冷たい風の吹く中、また現場に敷いた防湿シートが凍る中で、職人さんが一つ一つ丁寧に鉄筋を組んでくれています。木曜日には組み上がり、配筋検査を受ける予定となっています。配筋検査を受けました。鉄筋の径やピッチまで、検査員の方がメジャーを当てながらしっかりと見ていただきました。無事に合格しましたので、来週にはコンクリートを打設します。CAMERAコンクリートを打ちました。19日の配筋検査合格を経て、今日は基礎のコンクリートを打ちました。寒い中ではありましたが、コンクリートを打ち、天端のレベリングまで全て作業を完了しました。あとは、養生をしてコンクリートが固まってくれるのを待ちたいと思います。CAMERAコンクリート養生中。昨日コンクリートを打ちましたが、コンクリート中の水分が氷ってしまうと、せっかくのコンクリートの品質が落ちてしまいます。この寒い時期ですので現場ではマットをかぶせて、コンクリートが硬化してきちんと強度が出るように養生をしております。今週中には、全て脱枠する予定です。土台が施工され、上棟準備中です。基礎が完了し、土台が施工されました。現場では、材料は建前で使用する資材が搬入されています。天気予報は良さそうなので、楽しみに待ちたいと思います。今日は、M様邸の上棟工事。明け方には、雪が降り心配もしましたが、その後は素晴らしい青空に。風が冷たいですが、順調に工事は進んでいます。夕方には棟上げし、餅投げが行われます。上棟完了~屋根下地工事10日に無事に上棟工事を完了できました。今日からは、屋根の下地工事を行っています。上棟しますと、雨対策として外部を囲う工事を優先的に進めていきます。同時に、窓サッシを発注してサッシを入れていきます。現場では、屋根の下地となる野地板に合板を施工しています。この上に、防水のアスファルトルーフィングを施工して、屋根瓦を葺いていきます。11.2017年02月17日アスファルトルーフィング葺き屋根の防水下地が完了しました。ゴム防水材のアスファルトルーフィングが貼られています。規定通りに重ね合わせながら、外れることのないように施工しました。屋根屋さんが現場に入り始めましたので、これから瓦葺き工事が始まります。屋根工事が完了しました。屋根工事が完了しました。M様邸は、洋風平瓦のブラックを葺きました。瓦ですが、写真のようにフラットな仕上がりとなっています。昔からある、和瓦よりも屋根が軽く仕上がり、地震に対するリスクも軽減されます。大工工事、床組みを行っています。現場では、大工さんが床組みを進めています。基礎の上にある土台に大引き(オオビキ)を掛け、その上に根太(ネダ)を施工しています。この上に、捨て張りの合板を施工し、仕上げの床材を施工します。木材を支える黒い部材は、樹脂製の床束(ユカヅカ)です。基礎の上に立て、大引きを下から支えます。樹脂製ですので、経年変化で材がやせることもなく、また錆びることもないので、当社では樹脂製の床束を採用しています。吹付断熱工事の準備が整いました。M様邸も断熱材は、吹付断熱を採用します。現場は、小屋裏の下地シートも張れ、電気配線もできあがっています。来週には、吹付断熱工事が行われます。15.2017年03月11日ベランダ防水工事。ベランダのFRP防水が施工されました。規定通りの高さまで、防水層を立ち上げております。色は、グレー、セピア、グリーンと3色ありますが、M様邸ではグレーを採用されています。