新しくリフォーム工事を開始しました。今日から、新しく水廻りのリフォーム工事を開始します。お客様が暮しながらのリフォームですので、工事中のための仮設水廻りを設けます。大工さんが仮キッチンを設置する、仮設キッチンスペースを施工してくれています。仮設キッチンの施工を行いました。リフォーム工事のための仮設工事を完了しました。仮キッチンスペースにも窓を付けて、雨漏りしないように防水シートで外部を覆っています。内装のリフォームを開始しました。リビングの床のリフォームです。元の床を撤去し、新しく床板を施工します。4.2021年05月15日リビングの床張りを行いました。元の床を撤去した後、新たに下地を施工し床板を張りました。細部までキレイに納まっています。来週から水廻りのリフォーム工事を開始します。5.2021年05月20日お風呂を解体中です。水廻りのリフォーム工事のため、元の水廻り設備の解体・撤去を行っています。撤去後に新しく給排水配管を行います。6月中旬に、新しいお風呂を施工します。6.2021年05月22日キッチンの床組みを行っています。キッチンの床も解体を行いました。新しく床板を施工するために、まずは床組みから施工しています。新しく壁を施工するための下地の工事中です。元が鉄骨造のため、いつもと勝手が違い納まりにも苦労しますが、大工さんがうまく工夫して施工してくれています。給水の配管を行いました。解体したお風呂スペースに新しい給水配管を施工しました。手前に見えているピンクが給湯配管、水色が給水配管です。あとは、コンクリートを打ったら、施工準備完了です。9.2021年06月01日サッシ下地を施工中です。キッチン前のサッシを新しくするので、それを施工するための下地作りを行っています。元のサッシを取り、構造の鉄骨も部分的に切断して、サッシを受け入れられるように下地を作ります。10.2021年06月01日ユニットバス下のコンクリートを打ちました。給水配管が終わったので、土間コンクリートを施工しました。あとは、サッシを新しくして、6月14日に新しいお風呂を施工します。11.2021年06月09日キッチン床を施工しています。キッチンの床を新しく施工しています。壁板や巾木を残したままでの施工なので、大工さんは大変ですが丁寧に施工してくれています。12.2021年06月09日サッシが入りました。キッチン前のサッシが入りました。大工さんの丁寧な下地施工のおかげで、新しいサッシもピッタリと納まっています。壁下地のボード施工中です。お風呂の工事も終わり、現場は石膏ボード工事へと進んでいます。石膏ボードは、仕上げの壁紙の下地となるので見えない場所ですが、丁寧に施工していきます。14.2021年06月15日ユニットバスを施工しました。新しいお風呂が入りました。F様邸のお風呂は、元のスペースに合わせて施工できる、タカラさんの「ぴったりサイズ」のお風呂を採用しています。15.2021年06月26日キッチンを施工しました。新しくシステムキッチンを施工しました。窓にかぶるように吊戸棚が来ていますが、大工さんが取り付け下地を作ってくれているので、しっかりと施工されています。壁下地の石膏ボードも施工され、大工工事は完了しました。この後は、設備やクロスなどの仕上げ工事を行っていきます。17.2021年07月01日クロスを施工しました。クロス工事が完了しました。この後、トイレ等の設備の取り付けを行っていきます。来週には、工事完了の予定です。18.2021年07月05日クリーニングを行い、工事完了です。設備も全部付きましたので、工事後のクリーニングを行いました。これで、F様邸のリフォーム工事は完了となります。F様、これまでありがとうございました。これからも、よろしくお願いします。新規現場に着手します。来週から、新規現場の基礎工事に着手します。現場が傾斜地のため、今月中は土留め工事を行ってきました。店舗リフォームに着手しました。今日から、地元の居酒屋さんの店舗リフォーム工事が始まりました。長年、地元の方の憩いの場となっていたお店のリフォームです。基礎工事に着手しました。新しく基礎工事を開始しました。地盤が悪かったので、すでに柱状改良の施工を完了しています。12月の上棟に向けて、工事を進めています。完成、お引渡ししました。クリーニングも完了し、またLINE友だち限定の見学会も終了しました。これで、工事完了となり、お引渡しさせていただきました。検索LINEで気軽に家づくり相談LINEで気軽に家づくり。