外壁塗装っていったいどんな工事をするの?何日かかるの?という方のために、株式会社ニッケン(埼玉)の外壁塗装リフォームの工事日程をご紹介いたします。為にシートをかけます。足場費用は、雨で工期が遅れたとしても追加で請求される事は殆どありません。途中からの色変更、仕様変更などで、施主が原因での工期延長での場合は、期間によっては追加になる事もあります。他にも傾斜地に建物が建っていたり、近くまで車で資材を搬入出来なかったりすると、人件費がかかり割高になります。足場材の搬入に道路を占有するなどして、交通誘導を頼んだりする時は別途費用がかかってきます。※屋根も工事したほうが良い?単純に外壁塗装の足場費用で18万円かかるとしたら、後で屋根だけするとしても、また18万円かかります。一度に終わらしてしまえば、その分の経費がかからないのでついでにするのが賢いと思います。汚れが付いている上に幾ら塗装をしても、剥離の原因になるので、元から付いている塗装も悪くなっている場所は一緒に高圧洗浄して剥がしてします。【3、4日目】下地調整、シーリングの打ち直し目地部など、ひび割れたシーリングがある様であれば、撤去して打ち直しになります。裂けたり別れたりしているシーリングの上に増し打ちをしても結局は既存の物と別れてしまうので、できるだけ撤去して打ち直しした方が良いです。劣化が少なければ増し打ちで十分な物件もあります。下準備ですが、大変重要で仕上がりの5割は決まると言われています。【6、7日目】塗装下塗り下地の外壁など、良く乾燥している事を確認してから塗装に入ります。湿度が極端に高い時や、降雨時、強風の時は塗装はしません。下塗りは塗装の密着性を高める為と、上塗りをかけた時に綺麗に見映えする為に必要です。【8~10日目】中塗り、上塗り前日の塗装の乾き具合をチエックして、しっかり乾燥している場合には次の工程に移ります。下塗り・中塗り・上塗りと三度塗りするんですね。その都度しっかりと乾かすことも必要なので日数が必要なのです。き渡し上記は平均的な広さの建物で賞味かかる期間です。雨の日はお休みになってしまいますし(足場組立は可能な場合あり)、重大な外壁の痛みなどプラスアルファで時間がかかることもありますので、最短で2週間と考えていただくと良いと思います。株式会社ニッケンでは非常に多くの外壁・屋根工事を扱っておりますので、塗装屋さんも頑張ってくれています。多少の雨なら足場の組立解体は進めて、なるべく早くお客様が不便な生活から元の生活に戻れるよう努力しています。※そろそろ外壁塗装のタイミングかもと思ったらご遠慮なくご連絡ください。ご質問だけでも構いませんよ。750,000円(目地シーリング打ち直しは別途)Q1、弊社をお選びいただいたきっかけは?A、築11年を機に、相見積もりをしてこちらが良かったので選びました。対応はいかがでしたか?A、相談にものっていただき、親切で感じが良かったです。Q3、出来上がりはいかがでしたか?A、満足。施工が丁寧でしかも早く仕上がりました。業者いかがでしょうしたでしょうか。リノベーションをご提供しております。top%d人のブロガーが「いいね」をつけました。