毎週月曜日に配信しています。----------------------------------------------------------------------◆INDEX◆1.はじめに2.建築配下の案件は大変----------------------------------------------------------------------◆はじめに◆おはようございます。Ritz(リッツ)です。先週末は大学サークルのOB会に参加してきました。現役の学生たちと、卒業して数年程度の若者の区別がつきません(汗)こんなことを書くと、完全にオヤジですが、やっぱり若さというのは、すごい武器・パワーでした。●今回は、新ビルへの移転など、新たな建物におけるLAN案件の大変さについて書きます。大変さが全く違います。正確に言えば、建築会社の指示を受けなければならない状態なのか?が一つのポイントになります。通常、建物の建築中は、その建物は建築会社のモノです。建物が立て終わってから、ユーザ(私たちがLANなどのネットワークを構築するお客様)に、その建物が引き渡されます。この引渡し前から、LAN構築を開始しないと、お客様が入居してきて、ネットワークを使い始めるまでに間に合わないことがあります。工事着手しなければならないので、建築会社のルールに従わなくてはなりません。Venture)と呼ばれる、共同企業体の場合もあります。大手と言えども厳しいことがあります。資金面でのリスクを分散しているのです。各分野に秀でた企業同士がJVを構築することもあります。何も知らない状態で、いきなり会話の中で『JV』という言葉が出てくると、全くついていけなくなりますので、ネットワークエンジニアも、知っておくべき単語だと思います。●さて、建築会社のルールに従うのは、かなり大変です。○毎朝、工事前の体操に参加これが朝7時とか8時開始だったりします。朝の体操に参加しなければなりません。朝イチで現場に入っているのに、その後、数時間やることが無い、という厳しさです。無意味だと思うのですが、融通が利かないのです。○入館・退館が厳しい通常のビル以上に、入館の手間が掛かります。事前に申請がされていないと、入れないことがあります。良くありますよね?急な入館者変更など、非常にバタバタすることになります。入館するのに30分待ちしたこともあります。最近では、QRコードを使って、入館の手間を省いているところもあるようですが、基本的に手間がかかることは同様です。○突然電気が切れる日がある建築工事中ですので、電気工事ももちろん行われています。すると突然、『明日は5階の北側フロアの電源は入りません。』という連絡が入ったりします。電気が入らなければ、ネットワーク機器は起動出来ません。仕方が無いので、そのフロアを除いて、別のフロアの作業を行うのですが、それでも突然電気が切れたりします。○空調が入らない夏の暑い日でも、空調が入らないことが普通です。体調管理が重要になってきます。○荷物の搬入が大変まず、駐車場の利用申請が必要になります。それから、ネットワーク機器などの搬入にはエレベータが必要になりますが、共益費と呼ばれる費用を徴収されることが大半だと思います。私たちのお客様が支払うのか、ベンダーである私たちが支払うのか、最初に決めておかないと揉めることになります。搬入に伴い、壁面などの養生が求められます。通常より、過剰に求められることがありますので、こちらも要注意です。建築会社の配下に入るということは、本当に手間の掛かることなのです。専門の連絡係を立てる程です。(プロジェクトマネージャにそれを兼任させるか、ラックやケーブルなどの工事担当者に、それを兼任させるかします。出来る限り、経験者を巻き込んで、対応すべきだと思います。●なお、建築会社に文句を言っているのではありません。○専属の担当をつけても良いくらい○経験者からノウハウを得て、対応することがオススメ今回(Vol.91)の内容はいかがだったでしょうか。こちらまでご意見をお願い致します。『プライベートクラウド』という言葉が流行っています。『クラウド』は分かってきたけど、『プライベートクラウド?』と感じる方もいらっしゃるかもしれません。企業等の組織における利用も、より一層進んでいます。『VMware』を通して、『仮想化』や『プライベートクラウド』に関する知識を一気に身につけてしまう、良書が出ました。つぶやきこの数年、ケータイはauを使っているのですが、ついにauからもスマートフォンが出てきました。ご購読、ありがとうございました。ありふれたデータを活かせば、会社は儲かります。