Systemの導入タスクの目的マイルストーンスケジュールメンバーと役割分担タスクの目的CLIOへのDigital制御システムの導入の目的LCGTで使用するデジタルコントロールシステムを導入する。(LCGT用デジタルコントロールシステムのテストベンチ)デジタルシステム導入による干渉計開発の効率化・省力化の実現。上記目的を達成するための手段としてAdvLIGOで使用されるデジタルシステムに準拠したものを導入する。マイルストーンゴール達成のために越えるべきマイルストーンと達成目標期日は以下の通り。導入にあたり、以下に示すような段階的なステップを踏むことになる。replacement)LIGOデジタルシステムを小規模なサーボで稼働させ、その最初の利点が享受できる。adaption)ハードウェアの変更・アップグレードによるデジタルシステムへの接続。これまで自動化やデータ取得が考えられていなかった部分もデジタルシステムで扱えるように拡張していく。chassisの追加Alignment信号のデジタル化メンバーと役割分担このメンバーリストの主旨はコアの人々とその役割分担を明示することである。これにより、各人がどの項目の遂行に責任を持つかを明示している。よって当然ながら、この枠にとどまらず、様々な機関から様々な人の協力を得て実際のプロジェクトは進行している。