今年の夏期休暇は有給取得奨励日と合わせて10連休でした。時間短縮に向けての施策が続いており、改めてこの業界も働き方改革に迫られていることを感じました。的には「BIMが生産性に寄与します」と言い切りたいところです。現実にはBIMをやっていて楽ができたか?と問われると、「YES」とは答えられないのです。理由はいくつかあります。技でやりきる場面があります。他の意匠設計のグループと比較するとアウトソーシングが難しいため内製率が高く、さらに開発業務と教育業務も・・・と、負担を考えるとBIMマネージメントセンターのメンバーにだんだん申し訳ない気持ちになります。私たちは設計から監理まで行いますので最終成果物はお引渡しするリアルな建物となります。そこで今更ですが、BIMに限らず建設ICTの可能性と意義は何でしょう?私は以下の2点に集約されると思います。・膨大な数の情報量と無数の対象者を繋ぐことができる・伝達する情報の欠損とタイムラグを限りなくゼロにできる次世代通信「5G」が実現するのも、超多数同時接続と超低遅延と言われてますので、これらに関しては今後さらに期待が膨らむのと、RPAやAIの進展次第では真の生産性向上につながる可能性があります。係者間のコラボレーションでのメリットを最大化できていないと感じます。Environment)の構築に取り組んでいます。具体的には、クラウドサーバー上にIFCをベースとしたオープンなBIMの総合スタッキングモデルを構築することを目指します。CDEは建物の「作り手」「使い手」を問わず活用することを前提としています。建物用途によっては異なる業界の方々と共同でプロジェクトに取り組むことになりますが、当然使用しているCAD等のソフトウェアが違います。異業種間での3Dモデルのデータ交換は骨が折れる作業ですが、私たちは一つの会社のソリューションに依存することなく、過去にも様々な3D-CAD間のデータ連携を行ってきました。CDEのソリューションとしてはORACLE社のAconexを用いますが、これはどこのBIMソフトウェアやCADにも依存しないオープンなプラットフォームであり、Aconex上にアップするデータはIFCです。インターネットブラウザ上で動作するAconexは専用のソフトウェアや環境を揃える必要が無いため、従来参画が難しかった発注者や建物ユーザーがアクセスしBIMの恩恵を享受することができます。利用イメージを説明しましょう。外の関係者間で安全かつ効率的に文書ごとのステータスやプロセス、版管理を行います。「作業中」の仕掛かりのファイルは公開せず、共有したい段階、プロジェクトの「マイルストーン」ごとにリビジョンを付与し、Aconex上にアップします。このように仕掛かり文書とマイルストーン文書というステータスの違いを意識できるのはAconex上のワークフロー(承認)機能に負うところが大きいです。図面や書類だけでなく3Dデータ(IFC)も閲覧と承認行為ができます。登録したデータは削除ができない。したがって後日トレースが可能となり、トラブルの際にはエビデンスとしての意味も持ちえます。データは通常は工種別・フロア別に適宜分割され承認されていきます。Aconex上にアップされるBIMデータは作成者が明確であり、データ受入れの検収作業と承認の状態が把握できます。データを利用する側は信頼して使うことができる。基本データをダウンロードし、自身の担当工種の入力を自社のBIMツールで行い、その成果をIFCファイルに変換しAconexにアップロードします。BIMマネージャーはこれの干渉等のモデルチェックを行い、修正が必要であれば依頼し、問題がなければ承認し受け入れます。これを繰り返し行い、作成者(工種毎)と検収日で分割されたIFCファイルをスタッキングさせることで建築全体のモデルを構築していきます。想竣工した状態になります。発注者はこのBIMを内覧し、この段階で気がついたことをフィードバックします。Format)形式でのやり取りも可能です。オープンBIMの概念の延長で、私はIFCのオープンプラットホームを関係者に提示しながら開かれたBIMコラボレーションを目指しています。部から見るとサイロ化する傾向があると思います。とある企業とのやりとりですが、計画段階のプレゼンから概算の算出、その後の作図まで含め、ある意味完成されたシステムを構築されており、業務効率は最大化されていると感じました。標準から外れたプロジェクトの対応が出来ないという話。既成の枠の中では力を発揮するが所謂プロジェクト物がからっきし、というのは先日ご紹介した書籍「BIMのかたち」の中の造船業界へのインタビューでも聞いた話です。標準化で自由度を拘束することで効率化を得る、というのはひとつのセオリーの様ですが、建築設計を生業とするものとしては諸手を挙げて受け入れるには抵抗があります。前の2次元CADの時代に戻りたいとは思いません。2次元で設計することは非効率であり何よりも“退屈”です。Japanでの取り組みや東北の震災復興物件などで体験しています。大規模木造物件をはじめ、一筋縄ではいかない案件が続いています。対極の状況ですが、BIMが無いと出来ない仕事であるのは間違いないです。者が都度柔軟に利用できるしなやかさが今の業務では必要かもしれません。BIMに情報を一元化する意味でもCDEの意義は大きく、発注者も参加してもらい、ご評価をいただくことで私たちのモチベーションも向上すると思います。system)が実現したら状況は一変すると思います。それはまた別の機会に。当社「飯田橋MKビル」のデータをAconex上で見る。家具・什器のレイアウトもあり、オブジェクトには取り扱い説明書のPDFをリンクさせることもできる。竣工後も活きるデータだろう。聡氏>横文字に惑わされないように<丹野貴一郎氏>。