工事報告の最終報告です。プロのカメラマンが撮影した映像ですそろそろ工事報告のページは終わりになります。7月20日の主日礼拝から大野チャペルでの活動が開始します。200800709・13将司先生撮影シンボル壁画の制作も進んでいます。ホールには可動式ステージが設置されました。和室には大きな絵が届きました。ほとんど完成しています。200800705撮影ネームプレートが付きました。20080626・28将司先生撮影アスファルト工事も行われています。最終段階、パーテンション工事も行われました。内装工事が急ピッチで進んでいます。20080620将司先生撮影キッチンの入り口とキッチンです。二階和室の会議室と牧師館です。足場が外され全体が見えるようになりました。急ピッチで進んでいます。礼拝堂の屋根に十字架が付き、電気設備など搬入されました。玄関ホールと2階の牧師館です。シンボルマークの十字架が見えています。屋根の作業も進んでいます。台所はタイル張りです。2階の牧師住居部分は丸い天井になるようです。内装工事が進んでいます。ワークルームと2階の部屋です。設置される唯一平らな屋根の部分です。礼拝堂の屋根の張替え工事も始まりました。壁面のタイル工事も始まりました。20080512将司先生撮影2階の丸い天井部分そしてバルコニーの工事も始まりました。20080503将司先生撮影1階部分の各部屋の工事が行われています。内部の工事も始まりました。20080425.26将司先生撮影ブロックの塀も出来ました。一階の各部屋の壁が作られていきます。型枠が外され内部も撮影できました。コンクリート打ちが行われています。屋根部分の工事が進んでいます。全体の大きさが解るようにりました。屋根の基礎部分が行われています。丸い屋根になるのが解ります。20080328将司先生撮影2階部分のコンクリート打ちが行われました。20080326将司先生撮影1階部分の型枠が外されました。二階部分のコンクリート打ちが行われました。配筋工事が行われています。型枠工事が行われています。土間コンクリート打ちが終わりました。次は足場の設置と1階躯体建設工事です。埋め戻しの作業が終わりました。型枠が外され埋め戻しの作業が行われていました。終了しコンクリートが流されました。基礎の鉄筋が組まれました。基礎工事が開始されました。福島第一聖書バプテスト教会に神様よりクリスマスプレゼントがあり建築許可が下りました。解体工事が行われました。建築許可の見通し立ち、プロジェクト委員のメンバーで工事事務所で感謝のお祈りをしました。建て替えられる建物の前で記念写真です。