配置や高さ関係の確認を行いました。杭打ち工事を行いました。2019.10.15鉄筋工事1鉄筋が出来上がりました。2019.10.18鉄筋工事2鉄筋検査を行っています。2019.10.18ポンプ車です。これからベースのコンクリートを打ちます。2019.10.18ベースコンクリートコンクリート打設を行っています。型枠付けを行っています。設備工事を行っています。2019.11.6基礎完成2基礎が完成しました。2019.11.6足場工事完了もう少しで大工さんが入って来ます。2019.11.13土台敷き~床敷き床敷き工事を行っています。2019.11.21建て込み建て込みを行っています。2019.11.25外回り外部の防湿防水シートを張っています。壁の断熱材を入れています。2019.12.6外壁工事2外壁を張っています。2019.12.6内部造作1壁の断熱材を入れています。2019.12.9内部造作2気密ビニールを張っています。2019.12.9内部造作32階天井を張っています。2019.12.9内部造作42階壁天井を張っています。2019.12.14内部造作5少しずつ進んでいます。2019.12.21内部造作61階です。2019.12.21内部造作7大工さんが内部造作を行っています。外壁が完了しています。2019.12.24外壁完了2外壁が完了しています。2019.12.24内部造作2階フロアーを張っています。外観が見れるよう見なりました。2019.12.26内部造作もう少しで大工さんの工事が完了します。2020.1.7内部造作2もう少しで大工さんが完了します。2020.1.7クロス工事クロスのパテ工事を行っています。2020.1.16クロス工事2クロスのパテ工事を行っています。2020.1.16クロス工事3一部クロスを張っています。床のタイルを張りました。壁天井のクロスと床のクッションフロアーを張っています。2020.1.21クロス壁天井のクロスを張っています。2020.1.21設備工事ボイラーを取り付けしています。2020.1.25完成だいたい出来上がりました。2020.1.30完成2だいたい出来上がりました。KEIKAKU.TOP。