11/27〜28に町長が林野庁に要請予定。認可予定->最短で2010年4月(オープンは2010年冬を予定できる)あり方調査->10月に発注済。2009/8には北海道局に結果報告可能(春には希少種動物の生息有無について確認できる予定)。営巣確認の場合->27haの全面開発ができなくなるが、営巣に影響のない範囲での部分開発は可能。緑の回廊ー>計画区域を回避。->環境リアライズでは保護団体とのつながりもあり、情報公開の時期や方法について会社と充分協議を行い進める。住民説明会->道森林管理局から開発にかかる住民の理解が得られているか?との話が何度も出されている。リゾートの対応->早期完成を目指した対応を進める。クラブメッドは新たに沖縄とルスツを加え、日本拠点を4ヶ所とする計画。今年のメッド増改築は計画通実施。建設工期2010年6月〜2011年11月。対応についてもホームページでの開発計画全容の情報公開等準備を進めておく。(情報公開条例第7条2項イを理由とする非開示。(商工会会長)ある商店主からは加森とは関わりがほとんどない状況で今後利益など生まれないとの話も聞いている。->個々より町全体のこととして。8月20日の道森林管理局への「あり方調査報告」と協議結果をもとに協議会設立など日程調整を早急に進めたい。当初予定していた8/25の議員協議会での事業概要計画は行わない。(別添の調査報告概要版が欠落しているため、2010/3/19に再請求。「10/13に町長へ報告したいので日程調整願いたい。気象動植物の調査(具体的な配慮の方法)が11/15頃完了予定。11/16の週に東大雪支署に報告予定。11/24の週に道森林管理局に報告予定。上士幌東大雪支署より、道アセスに係る「知事の意見書」の提出を指示される。道アセスの附帯意見については今回の開発計画で対応できるため、問題なしと報告。国有林野に及ぼす影響と対策について、東大雪支署長より一部修正・削除の指示。北斜面の気象データ(雪が着きやすい、風がない、雪解けが遅いなど)を用意すること。関わりも多く、今回設立予定の事業推進協議会(仮称)のメンバーとして事業協力を依頼する考えでおり、町議会の議会運営委員へはその旨事前に打診しています。貴社に対し、開発計画を推進するにあたり、私達に事前に何の説明、打診もないまま名前を使われたこと、関係機関との協議の中であたかも協力団体の如く扱われたこと、更に「推進協議会」の理事として公表されたことに対し、総会の決議として強く抗議します。あり方調査の再調査に伴う報告及び協議を1/18に道森林管理局で行う。許可をお願いいたしたく要望いたします。ついて説明報告を行った。現在利用していない第3、第5リフトの撤去と復元計画について別添計画書(2010/3/19開示請求)内容の報告を行った。立木伐採8月から実施予定。協議を進めており、そのなかで新得町としてどのような対応がされているか等の質問があり、町から林野庁べの事業要望書の提出、町内の商工業者を核とした事業支援団体設立の準備を進めている旨の話をしている。日程等も含め以下の協議を行った。商工業者の中には地場産業再生支援5,000万円への不満を持つ者もいる。経済の波及効果があると言うが加森観光との取引はほとんど無いとの認識がある。理事会ではその当たりの意見が出てくる可能性がある。(別添資料が欠落しているため、2010/3/19に再請求。(1)自然保護団体等への対応について商工会、町への問い合せや質問事項についてはすべて事業者のサホロリゾートで対応を進めること。進めること更にリゾート、町内商工業の連ケイ等強化に向け進めること。(仮称)推進協議会スケジュール・商工会理事会(3月29日開催)にはかり、4月4日の週に設立会開催予定として進める。2010/03/21。