大橋建設|現場ブログ私たち大橋建設は柳川近郊で、家庭の状況も変わり、住まい方やライフスタイルも大きく変えたいけれど、何をどうしたら良いのかわからないと悩んでいる人たちのためにとことんじっくりお付き合いしながら、家族みんなが幸せになれる木の味を活かしたステキなお家を、大工さんのシッカリした技術で提供することに生きがいを感じている工務店です。2018年2月15日N様、おめでとうございます。staff返信こんにちは、高山です。今日、OB施主様のN様の3女が母子共に健康で生まれました!本当におめでとうございます。3姉妹となりますが、N様これから益々がんばっていかれると思います。これからも末永くよろしくお願い致します。今日は10時から打ち合わせでした。カーテンの打ち合わせでしたが、種類も多く難しいですね。基本のプランボードを作成していますので、参考に見比べてみてくださいね。表札やポストもよろしくお願い致します。照明器具は確認させて頂き、発注させて頂きました。月曜日に足場解体を行います。その後、左官さん、外構工事と進めます。完了検査は2月末には行いますね。木佐木様、引き続きよろしくお願い致します。こちらもラストスパートって感じになりました。クロス工事は今日から始まりました。今日はパテ打ちが完了しましたよ。Tけし美装のM籐さん、よろしくお願い致します。明日は3人体制でクロス貼を進め、土曜日には完了予定となりました。塗装工事は、雨でしたが屋内の仕事がしっかりとあります。車庫内の壁と天井の塗装工事です。昨日軒天を剥がした部分は来週までに仕上る予定となりました。入り、いよいよ足場の解体へと進みます。土地からのお探しですので、今日も大刀洗町の帰りに2物件ほど現場を確認にいきました。久留米市の山川町と高良内町の2物件ですが、山川町の案件は敷地に入る前の交差点が物凄く狭くて、お勧めできないかな。高良内町の物件は傾斜地の敷地で道路関係はまあこんなもんでしょうが、災害区域にある物件でお施主様が現在、高良内町の災害区域のアパートに住んであり、そこを出たいと言ってあったのでここも・・・・・・。低価格での物件がありませんね。今日は終日の雨になりました、一雨ごとに春がやってくるんでしょうね。天気予報で3月は平年並みからそれ以上の暖かさになるらしいです。staff返信こんにちは!平です。今日は、久しぶりの雨でしたね。午前中は結構な雨量だったかと思います。気温は上がっているのですが、なんだか肌寒く感じた日でした。現場は、杭工事の2日目となりました。Gランド技研さん、お疲れ様でした😌2本目の杭を溶接して繋ぎ、打ち込んでいきます。固い層まで打ち込んだ後、決まった高さにカットしていき、キャップをしていきます。無事に杭工事が完了です。明日からは、みやま市の事業になりますが、浄化槽工事が始まります。H瀬住設さん、よろしくお願いします。さあ、2月も半分が過ぎました。気を抜かず、しっかり頑張っていきたいと思います。