明日までにやらなきゃいけないのに。レポートの提出期限は明日だ。あああああー!!!これが悲観的な見積もりである。実は現実的な見積もりと悲観的な見積もりは大きく剥離しやすい。よって予測はずいぶん的外れになってしまう。仕事においてタイムマネジメントはとても重要になってくる。予定通りに進まなければ、そのあとの工程が全て遅れてしまう。時間を的確に守らなければならない。そこで用いられる手法が三点見積もりPERTである。PERTベータ分布における3点見積もりである。計算してより予測される時間の見積もりを示すものである。計算式はそんなに難しいものではない。悲観的見積もりを足し、6で割ったものである。例を出すと、楽観的見積もりが2日。現実的な見積もりは4日。予測される時間の見積もりは何日だろうか。次のような式が成り立つ。5(日)日にちじゃなく、時間でも同様である。楽観的見積もりが1時間。現実的な見積もりが2時間。悲観的な見積もりが9時間。この場合の予測される見積もりは何時間か。次のような式が成り立つ。3(時間)どうだろうか。一新できるかもしれない。三点見積もりをする小学生はやっぱり引く。仕事においては参考になるのではないだろうか。まとめ時間通りに計画が進まないのは自分がダメな訳じゃない。当たり前のことである。予測がずれてしまうためである。予測される見積もりには三点見積もりが有効である。悲観的見積もりを足し、6で割ったものである。自分を責めることもなくなるのではないだろうか。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。バイアスRECOMMENDこちらの記事も人気です。岡山のクリニックで理学療法士として勤務。日常生活のコントロールの重要性を提唱している。