土地を御清めして着工準備にかかります。2019.5.14遣り方出し地鎮祭、配置確認が完了していよいよ着工です。基礎の鉄筋が組み上がりました。基礎の型枠が組み上がりました。コンクリート流し込み作業に移ります。基礎が完了して足場の組立作業まで完了しています。近日中に左官屋さんが天端を均してから大工さんの作業が始まります。2019.6.20木工事いよいよ大工さんの登場です。1階の床は現場組の為、土台敷き準備中です。2019.6.27木工事1階に床組作業が完了致しました。2019.6.29木工事1階の断熱材充填作業が完了致しました。2019.7.1木工事1階の床が完成致しました。2019.7.2木工事パネル建て込み作業中で2階の壁が組み上がりました。上棟してサッシも付き付加断熱材貼りの準備中です。と並行して防湿防風シート張り作業中です。仕上げ作業が完了致しました。壁の断熱材充填作業が完了致しました。気密シート貼り作業が完了して、石膏ボード貼り作業に入ります。外部の大工さんの作業が完了致しました。後は、外壁屋さんに作業移ります。石膏ボード貼り作業が進んでいます。大工さんの作業が全て完了致しました。引き続き仕上げ作業に入ります。2019.8.17仕上げ工事クロス屋さんの作業が始まっています。内装仕上げのクロス張り作業が完了致しました。残して外部が完成致しました。内部の仕上げ作業が完了致しました。KEIKAKU.TOP。