それに全体バッファ10日分を加えて、7/28開始で8月中(バッファ消費100%で8/31)に終わる予定で計画設定を行いました。...それが計画よりも実際の記事が増えてしまい、特に実践編では8回⇒14回と増えております。全体としても24記事予定⇒31記事ですから、結構作業量増えてましたね...この増加分は全てバッファにて吸収しております。■バッファ管理グラフに現れる状況さて、バッファ管理グラフの状況と実際の状況を比較してみましょう。上記図にて�の部分ですが、7/28に開始を予定したのは良いですが体調を崩してしまい、イキナリ対応が出来ない状況に陥ってしまいました。その結果、進捗無しでバッファ消費が行われてしまっております。体調回復後は、バッファ消費を取り戻すべく、1日2回目途の投稿を行いながらバッファの回復を行っています。※実際の仕事では、バッファが回復するような計画は「タスクの余裕を取り去っていない」と言われる場合も有ります。状況�さて、バッファの消費がイキナリ上にすっ飛んでおりますが、お盆の1週間は東京でのTOCfEというTOC関連のコミュニティでのイベント参加をしておりました。多少は記事を並列して書けるのかな...とも思いましたが、それは甘く、作業できずに1週間分のバッファが消え去っております。変化」に記載の実践編の作業量が増加していることも加わり、バッファを消費しない程度で進める(少しずつバッファを消費しつつ進める)しか出来ない状況となっています。この辺は逆にバッファでカバーが出来ており、かつ目標管理をしながら明確に進めることが出来ていた状況とも言えます。最後も、多少作業できない日があった上で一気に終了に向かって作業完了!という状況です。■効果があった部分バッファも使い切り、ギリギリで完了した状況かもしれませんが作業は予定内には完了しています。目標管理として明確でしたし、バッファが消費し続けた状況でも、ある範囲内までは(バッファを使い切らなければ)何とかなる、といった感じで進めることが出来ております。いつまでにどのくらいの作業量を行うか?を考えながら進めることが出来ましたので、効果的であったと考えております。記事の量が途中の見直しで24記事⇒31記事と30%ほど増えている状況ですが、こちらも全体バッファ内で吸収して完了することが出来ていた点も効果のあった部分とみております。このように、CCPMは個人的な目標管理にも使用することが出来ます。情報処理などの試験を目標にして設定することも出来ますので、興味がある方は試してみると良いかもしれません。