どしろうと製作所:WebLogどしろうと製作所:WebLogどしろうと製作所のBlogバージョンです。「どしろうと製作所」のHPの記載内容とはあまり関係無いです。気が向いたときのみ更新します。みずの「CCPMのおはなし」シリーズ...ではなく、おまけとして記事の作成における進捗管理状況について紹介しておきます。「CCPMのおはなし」シリーズ自体が結構なボリュームの作業でしたが、進捗はCCPMで管理を行っておりました^^その進捗状況の見え方、実際の対処状況に関して時系列で簡単に紹介してみます。■CCPMのおはなし、進捗状況(バッファ管理グラフ全体)さて、CCPMのおはなしシリーズを実際にバッファ管理グラフで進捗管理した結果は以下となりました。計画と実際の状況を追いかけながら確認してみましょう。3編分の記事作成の進捗管理を行う予定としておりました。1日1記事作成する見込みでしたので、それぞれの記事のタイトルだけ決めて、記事数=日数として計画としました。