センターヘルプ記事コミュニティトレーニングサポートへの連絡このブロックは壊れているか見つかりません。コンテンツが存在しないまたはオリジナルのモジュールを有効化する必要があります。チャートに依存関係を追加すると、プロジェクトのタイムラインおよび個々のタスクの関係を効率的に管理することができます。先行タスクの開始日または終了日が変更されると、タイムラインの依存タスクの日付が変更を反映したものに自動的に更新されます。チャートを使用すると、自信を持ってプロジェクト計画を公開できます。ドロップするだけで、タスクの開始日や終了日を変更したり、タスク間に依存関係を作成したりすることが可能です。チャートを作成します。チャートでは、各タスクをタイムラインにバーとして表示することで、タスクの視覚的理解を助けます。バーの長さはそのタスクの開始日から終了日までを示します。チャートが表示されます。チャートの作成方法には、次の3通りがあります。チャートの間の区切り線が画面を分割します。この区切り線を左右にドラッグすると、いずれかのセクションの幅を広げることができます。タイムラインを調整することで、異なる時間単位を使ってタスクを表示できます。タイムラインの下の拡大または縮小アイコンをクリックしてタイムライン表示を切り替えます。開き、タイムライン表示を編集できます。チャートのタスクバーの隣に表示するテキスト列を設定したり、チャートを本日の日付で開くかどうかを選択したりすることもできます。シート固有の列が表示されます。チャートを表示する際には必要ありませんが、シートの依存関係を有効にする場合は使用されます。各列は、タイムラインと、自動設定された依存関係機能をサポートするようにプログラムされています。これらのオプションはレポートでは使用できません。シートのプライマリ列では、階層を使用することで、データをインデントしてセクションに分けることができます。各セクションは展開と折りたたみが可能で、これによりセクション内のタスクの表示/非表示を切り替えます。バーとして表示されます。そのシートで依存関係が有効になっている場合は、各親行には子行のサマリーが表示されます。シートの列では、親行の値は自動計算されるため、編集できません。依存関係が有効でなければ、親行のデータは編集可能です。行の階層はレポートには表示されません。選択すると、バーの色を変更できます。バーの色を自動的に変更することも可能です。バーの背景色に反映されています。シートからバーの色を変更すると、レポートのバーの色も更新されます。バーの表示にも反映されます。形式にてエクスポートします。ヒントをご覧ください。チャートの作成方法については、以下のビデオをご覧ください。チャートの機能については、以下のビデオをご覧ください。アクセスできない場合は、こちらをクリックしてビデオを視聴することもできます。ヒントをご覧ください。チャートの依存関係を有効にします。実現する依存関係機能を有効にすることができます。シートの依存関係を有効にすると、先行タスクの列を使用してタスク間に依存関係を作成することもできます。先行タスクの開始日や終了日を変更すると、依存タスクの日付も自動的に変更されます。