つのタスク間に依存関係を作成できます。先行タスクは、先行タスクの行番号を先行タスクの列に入力することにより指定できます。リンクが作成されます。関係が作成され、依存タスクの開始日は先行タスクの終了後になるようスケジュールされます。つのタスクが複数のタスクに依存するように指定することも可能で、この場合は行番号をコンマで区切って入力してください。依存タスクの日付を判断する際にすべての先行タスクが考慮に入れられるようになります。関係では、依存タスクの開始日はすべての先行タスクの中で最も遅い終了日の後になるように設定されます。チャートから先行タスクの依存関係を作成することも可能です。ドロップしてください。ヒント:先行タスクの列では、別のシートのタスクを参照することはできません。リンクを作成することは可能です。リンクにより、ほかのシートにある先行タスクの終了日が表示されるようになります。このように指定しておけば、先行タスクの終了日を変更しても依存タスクの開始日が自動的に更新されるようになります。ウィンドウが開きます。ここで選択できる依存関係タイプは以下のとおりです。(SF)」タイプを使用すると、期日やイベント日から逆算してタスクをスケジュールできて便利です。入力した後、その上の行に依存タスクを入力します。ウィンドウで新しい行が使用できるようになり、タスクの依存関係を詳細に指定できます。タイムも指定すると、依存関係をさらに高度に指定できます。タイムとは、先行タスクと依存タスクとの間の非活動期間のことです。稼働日後に依存タスクが開始されるように設定されます。タイムを設定できる)。ミリ秒単位、またはこれらの組み合わせで入力できます。先行タスクの列で、依存タスクを含む行までスクロールします。キーを押してセルの内容をクリアすることにより依存関係を削除します。チャートの作成に関するデモについては、下の解説ビデオをご覧ください。アクセスできない場合は、こちらをクリックしてビデオを視聴することもできます。チャートに関連する特定の列タイプをご確認ください。チェックボックスをオンにします。サマリー値が表示されます。シート列の値は自動計算されるため、編集できません。シート列の値の自動計算に関する詳細は、「親行ロールアップ機能」をご覧ください。(「年/月/日」の形式)。(手動で入力することも可能)。バーとして表示されます。指定した開始日と終了日は、スケジュール変更に応じて後にいつでも調整できます。選択することにより、過去に指定した値をすべて確認できます。スケジュールに「ずれ」が生じてきたときなどにこの機能を使用すると、どこで日程が狂ったのかを特定できて便利です。特定の行に「期間」と「先行タスク」の値を設定すると、「開始日」と「終了日」が自動的に計算されます。(SS)」である場合、開始日が先行タスクの日付に基づいて自動設定されます。これに対応する終了日は、開始日に期間を足すことで自動計算されます。(FF)」の場合は、終了日が先行タスクの日付に基づいて自動設定され、これに対応する開始日は終了日から期間を引くことで自動計算されます。(該当のセルをクリックして新しい日付を指定)。このようにして日付を手動で指定すると、先行タスクとの関連付けが無効になり、その行から先行タスクの値が削除されます。親行に先行タスクの値が入っている場合、子行の開始日はこの依存関係の影響を受けるため編集不可となります。親行から先行タスクの値を削除すると、この制約がなくなり、子行の日付を個別に変更できるようになります。アプリを通じて編集することはできません。サブタスクの開始日や期間を手動で変更すれば、終了日が自動的に再計算されます。ドロップでタスクの開始日と終了日を簡単に変更できます。(タスクの開始日または終了日も変更される)。期間タスクの「期間」とは、そのタスクを完了するのに必要とされる時間のことです。期間の長さは、「期間」の列で該当セルをクリックすることにより入力できます。入力形式の例は以下のとおりです。入力してもかまいません。「継続」の代わりに「継続期間」や「継続時間」と入力することもできます。タスクに対して継続期間を使用すると、非稼働日が考慮されません。タスクの開始日と終了日は、稼働日や非稼働日にかかわらず、指定した継続期間に基づくことになります。(端数あり)」となります。当初の予定よりもタスクの完了に時間がかかると思われる場合は、期間の値を増やして終了日を後ろに「ずらす」ことが可能です。このようにしてタスクの終了日を変更した場合、依存タスクの終了日もすべて自動的にずれます。(手動で入力した場合でも、先行タスクによって影響を受けている場合でも)、これに対応する「終了日」は、開始日に期間を足すことで自動計算されます。依存関係機能によるこの計算では、非稼働日は除外されます。終了日の自動計算で考慮されます。非稼働日にタスクが開始するように手動で日付を入力することも可能です。このように非稼働日を開始日に設定した場合、この開始日は期間に含まれますが、それ以降の非稼働日は含まれません。時間に設定されていますが、必要に応じてプロジェクト設定ウィンドウで変更できます。完了」の列の該当行に手動で入力できます。バーの中に、完了割合を反映した灰色バーが表示され、タスクの進捗状況が一目でわかるようになります。完了」と「期間」の値に基づいて自動計算されます。完了の値の自動計算を親行で解除することも可能です。選択すると、この自動計算が解除されます。これで、親行に数式を適用したり、手動で値を入力したりすることが可能になります。バーの中に表示されなくなります。アイコンをクリックしてください。先行タスク「先行タスク」の列で別のタスクの行番号を入力すると、タスク間の依存関係を作成できます。タスク間に依存関係が作成されている場合、先行タスクの日付を変更すると、依存タスクの日付も自動的に変更されます。先行タスクのさまざまな依存関係や依存タスクの日付への影響に関する詳細は、「依存関係の有効化および先行タスクの使用」をご覧ください。パスに影響を与えることになります。判断できるようになります。タスクがすべて赤色でハイライトされます。パスの追跡」をご覧ください。非稼働日と祝祭日を設定する際には、以下にご注意ください。タイムラインが日単位で表示されているときは、非稼働日は灰色で、祝祭日はピンク色で強調表示されます。非稼働日にタスクやマイルストーンが開始するように手動でスケジュールすることは可能ですが、非稼働日を終了日として設定することはできません。非稼働日と祝祭日は期間の計算から除外されます。祝祭日を設定することも可能です。タイプを特定する」を参照してください)。設定したり、非稼働日や祝祭日を指定したりできます。シートに対して個々に設定できます。これらの設定を行うには、まずそのシートで依存関係を有効にする必要があります。依存関係を有効にする方法の詳細は、「依存関係の有効化および先行タスクの使用」をご覧ください。ウィンドウが開きます。ウィンドウが開きます。そのプロジェクトにおいてチームが稼動する曜日のチェックボックスをオンにします。フィールドに稼働日の正しい時間数を入力します。フィールドでは、稼動しない日や祝祭日を指定できます。ショートカットを使用して、日付をコピーすることも可能です。ピッカーから日付を選択するという方法もあります。ウィンドウを閉じます。レベルでの稼働日の設定ができます。ユーザーが新たに作成する、依存関係が有効なすべてのシートに適用されます。ウィンドウが開きます。ボタンをクリックすると、設定用のウィンドウが開きます。メンバーが稼動する曜日のチェックボックスをオンにします。フィールドに稼働日の正しい時間数を入力します。フィールドでは、稼動しない日や祝祭日を指定できます。クリックして変更を適用します。クラスをご受講ください。セットをご利用ください。