チェックボックスをオンにします。先行タスクの列および期間の列として使用する列をそれぞれ指定します。これらの列がシートにない場合は、依存関係を有効にする際に自動的に作成されます。依存関係を有効にすると、以下の機能がシートでアクティブになります。目が自動計算されます。期間の列と先行タスクの列の値をタスクに対して入力すると、プロジェクト設定として指定されている稼働日に基づいて開始日および終了日が自動的に計算されます。入力形式の例は以下のとおりです。入力してもかまいません。「継続」の代わりに「継続期間」や「継続時間」と入力することもできます。タスクに対して継続期間を使用すると、非稼働日が考慮されません。タスクの開始日と終了日は、稼働日や非稼働日にかかわらず、指定した継続期間に基づくことになります。親行では、以下の項目が自動計算されます。(自動計算されるため)。値に変更を加えると、親行の値も自動的に更新されます。詳細は、「親行ロールアップ機能」をご覧ください。プランのリソース管理者の場合は、リソース管理機能を使用できます。パスを赤色でハイライトし、全体的なプロジェクト期間に影響を与える一連のタスクを視覚的に表示できます。アプリを通じて編集することはできません。サブタスクの開始日や期間を変更して終了日の値を自動的に再計算することは可能です。