2019.5.25床工事1大工さんが入りました。2019.5.27床工事2断熱材を入れています。2019.5.29建て込み工事1パネル建て込み工事を行っています。2019.5.31建て込み工事2建て込み工事を行っています。2019.5.31建て込み工事31階内部です。2019.5.31建て込み工事41階内部です。2019.5.31建て込み工事52階内部です。2019.5.31建て込み工事6屋根トラスです。2019.5.31建て込み工事7屋根回りです。2019.5.31建て込み工事8上棟しました。2019.5.31板金工事1屋根を張っています。2019.6.8板金工事2屋根を張っています。外壁の下地を行っています。2019.6.11外壁下地2外壁の下地を行っています。内部の断熱材を入れています。2019.6.12断熱材2内部の断熱材を入れています。壁天井のボードを張っています。2019.6.25外壁1外壁を張っています。2019.6.25外壁2外壁を張っています。大工さんの工事が完了します。2019.7.8内部造作2寝室です。2019.7.8内部造作3選択脱衣室です。2019.7.8内部造作4玄関回りです。2019.7.8外観1足場が解体され外観が見えるようになりました。2019.7.9外観2裏側外観です。2019.7.9クロス工事1パテ工事と一部クロスを張っています。2019.7.12クロス工事22階はクロスが完了しています。2019.7.12完成1だいたい出来上がりました。2019.7.26完成2リビング~ギャラリー2019.7.26完成3寝室です。2019.7.26完成4洗面です。2019.7.26完成52階です。2019.7.26完成62階です。KEIKAKU.TOP。