引き続き、まだ残っている壁面の石膏ボードを貼る作業です。毎度おなじみの作業になりましたね(笑)GLボンドを練って団子状に壁面に付けます。足元から250mm上がりを構造用合板で貼って、蹴り込みなどで割れないようにしました。上部分は石膏ボードを貼ります。構造用合板と石膏ボードの継ぎ目をフラットにして木ビスなどで一旦固定。右側面も続けて貼ります。貼る手前で終了の時間がきました・・・。時間がかかりそうです。kanji関連リノベーション天井板の貼り付け天井を構造用合板で塞ぐ作業です。本日も高所での作業になるので、転落注意で作業を行います。前回、2枚程貼った続きからです。...作業日誌を読む石膏ボード壁面貼り5続きの石膏ボードを貼ります。大きな隙間にはGLボンドを埋め込みます。左側と、右上部を仕上げます。右上部、エアコン...作業日誌を読む保温材仕込みと天井板貼り付け残りの天井下地も完了して、引き続き保温材を仕込みます。屋根下〜天井面まで結構ボリュームのある工程でした。新年明けましておめでとう御座います。行ってきましたが、2階部分は部屋だけなので少し...作業日誌を読む間仕切壁とたれ壁の解体(エアコン撤去)本日の工程は・・・。気合いを入れて引き続き解体作業を行います。和室の押入れと床の間を仕切る壁面を撤去します。続いて高さの違う床も...作業日誌を読む石膏ボード壁面貼り2引き続き石膏ボードをGLボンドで貼ります。その前にバルコニーに電灯を設置する作業を行います。壁面内に配線を通して室内にスイッ...作業日誌を読む天井下地組みと保温材の仕込み本日、相も変わらず天井の作業です。スタイロフォームも全て貼り終え、予定の天井高で下地を組みます。今年は結構暖かく、作業するには...作業日誌を読む屋根下の断熱加工2前回の続き、断熱材を屋根下に仕込みます。古い屋根下はススで真っ黒です。10月からの消費税が8%から10%に・・・。床貼り旧押入れ&床の間だった部分の床下地と板貼りを行います。畳の部分はそのままの高さなので、同じ高さになるように床下地を調整します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。