事業実施後10年以上経過など所定の要件に該当する事業について、再評価(20年以上は再々評価)を行っている。(街路)事業=�@長岡京市開田〜神足�A9年度着手�B15年経過�C26年度完了予定�D有�E64億3000万円(うち用地費55億9000万円)�F57億7000万円投入(うち用地費50億6000万円)�G90%(うち用地費91%)�H6億6000万円(うち用地費5億3000万円)�I乙訓地域を南北に縦貫する幹線道路である現道を拡幅し歩道を設置する。L543m、W22・0m(4車線・両側歩道)�J18年8月に南側の先行整備区間L363mの供用開始。19年度から北側の残区間L180mの用地買収に着手。1/30確率(30年に1回。国主ヶ森橋も改築し、22年度から国主ヶ森橋上流の河道改修を行っている。国道9号から東側200mは24年度〜28年度に1/30確率規模に対応できるよう橋梁・護岸工を予定。1/30確率(30年に1回。37m3/s)規模の洪水を安全に流下させる治水安全度�J疎通能力の低い北町橋の上下流約170mは用地取得が完了、24年度から緑橋下流の疎通能力に合わせた断面で工事の予定(24年度から26)年度。実施し、下流から順次、完成断面での改修を進める。上流に新設堰堤1基(H13・5m、W51・7m、透過型)、下流の既設堰堤嵩上げ1基(H10・3m(嵩上げ2・8m)、W49・9m、部分透過型)、管理用道路L235m×W4m�J管理用道路は16年度〜18年度に整備。下流の既設堰堤嵩上げ1基は20年度〜22年度に完了した。