パスの書式を設定します。バーとリンク線は赤で表示されます。この書式設定の変更は、それ以前にバーのスタイルまたは個々のバーに対して直接行った書式設定の変更より優先されます。ビューに対してのみ適用されることにご注意ください。チャートを他のファイルにコピーできます。チェックボックスをオンにします。この手順は、統合プロジェクトに対してのみ有効です。統合プロジェクトがない場合は、最初に作成する必要があります。チェックボックスをオンにします。タスクと同様に計算されます。日あるタスクをクリティカルとして定義できます。タスクの定義に使う余裕期間の最大日数を入力します。タスクの余裕期間を調べる方法については、「プロジェクトの余裕期間を表示する」を参照してください。タイムを追加する」を参照してください。ページの先頭へクリティカルパスの分析についての詳細プロジェクトの基準計画を保存した場合は、クリティカルパスには、プロジェクトの終了日と危険なポイントの場所が表示されます。クリティカルパスの分析を最大限に活用するには、次の手順を実行します。クリティカルパスを定期的に表示します。スケジュールを処理するときに、クリティカルパスは、タスクの連続データから別のものに変更される可能性があることに注意してください。クリティカルタスクが完了するか、その他の一連のタスクが延期されると、クリティカルパスが変化することがあります。クリティカルタスクを注意深く監視します。クリティカルパスのタスクはクリティカルタスクです。これらのタスクを定期的に監視して、それらのタスクがスリップしているかどうかを確認します。クリティカルタスクが遅れている場合は、終了日があります。ビューを使用して、遅れているタスクを表示します。クリティカルパスになる可能性がある一連のタスクを確認します。重要度の低い一連のリンクされたタスクで、十分な日付を指定している場合は、その一連のタスクがクリティカルパスになります。プロジェクトに複数のクリティカルパスを表示することで、他の危険性のあるタスクを表示できます。クリティカルパスに影響を与えずに、スリップできるタスクを表示して自分を保護します。既定では、クリティカルパスには、すべてのタスクまたはプロジェクトの日付が表示されます。クリティカルパスに影響を与えずに、現在1日に遅らせることができるタスクを表示したい場合があります。その場合は、1日を超えてスリップすると、クリティカルタスクになります。余裕期間が設定されたこれらのタスクを表示すると、バッファーが残っている間にクリティカルになるタスクについての警告が表示されます。下で、タスクがクリティカルであると見なされる日数を指定します。パスだけが表示されます。パスも表示するように、計画を設定することができます。プロジェクト内の各サブプロジェクト、または複数のフェーズに分割されたプロジェクトの各フェーズまたはマイルストーンを追跡するときに、役に立つことがあります。タスクに割り当てられているリソースを把握して追跡することにより、プロジェクトの終了日に影響を与えるタスクを識別し、プロジェクトがスケジュールどおりに終了するかどうかを明らかにできます。詳細については、「プロジェクトのクリティカルパスを管理する」を参照してください。参加するこの情報は役に立ちましたか?はいいいえありがとうございます。改善内容をお聞かせください送信いいえご意見をいただきありがとうございます。フィードバックをお寄せいただき、ありがとうございます。サポートの担当者におつなぎいたします。