チェックボックスをオンにします。バーで表示されるようになります。ビューで強調表示すると確認できます。グループからビューを選びます。クリティカルパスが黄色で表示されます。パスのタスクは自動的に赤色で表示されます。その他のビューの両方で、プロジェクト内のクリティカルパスを表示する方法について説明します。パスに含まれる可能性があります。タスクと同様に扱うよう指定します。選択し、[次のプロジェクトの計算オプション]領域まで下にスクロールします。ボックスがオンになっていることを確認します。この設定は他のプロジェクトには影響しません。プロジェクトのみに適用されます。パス上に表示されるタスクを変更する通常、クリティカルタスクには余裕期間がありません。1日以上の余裕期間が含まれているタスクをクリティカルパスに含めることができます。これにより、より多くの問題が発生する可能性があります。領域まで下にスクロールします。ボックスに数字を入力します。