話をしているとフローリングがとうとう現場に届きました!!これはLIXILのラシッサDフロアと言って弊社もよく使う人気商品床材です。木目感がしっかり出るのと、ノンワックスで更に滑りにくくなっていることが特徴です。あー楽しみ!!それではフローリングを張って...いやいや。実はフローリングを張る前に次は、天井の下地材を設置しております。フローリングを先に張って悪いということではありませんが、天井下地を作る前に床に傷をつけるリスクなども想定してまずはこのような工程になっております。断熱材をしっかり張らせていただきました。マンションは結露が多いのが特徴なので、床にも使う断熱材(発泡性のある固い)を張ることで結露になっても壁に浸透しにくいようになっております。キターーーーーー(*^^*)フローリングが張られ始めました。一気に張ることが出来ました!(数時間で出来たという訳ではありませんよ笑)フローリングを張るとすぐに養生ボードで保護されてキズが付かないようにします。建築現場は重い道具や脚立に上って作業することが日常茶飯事なのでこの養生はとっても大事。どのようなフローリング仕上がりになったのかは全てのリフォームが終わらないと分からないということだけは残念ですね。いうことで特別にLIXILの同じフロアを張った仕上がり事例をちょっと公開しますね。見るとかっこ良いですね~。皆様どの色合いが好みですか?(^^♪ご参考にされてください。ちなみに今回はメープル柄というナチュラルテイストの色合いなのでこの事例床色にはございません。仕上がりをお楽しみに!これは洋室の様子。フローリングも廊下から洋室2間まで張られました。..)φメモメモ大工さんご苦労様でした。そんなこと言ってられない?!」そうですね。仕事はまだまだこれからですからね(*^^)vフローリング張替えが完了すると、次は新しくするドアの枠材が搬入されてきました。工程としては、フローリング→ドア枠取付→次みたいな感じです。なんでドア枠?少し違和感がありましたか??ドアは??ドアは最終的にクロス工事など完了して取付するように今回は予定しております。工事中は色々な職人が一生懸命作業を行っておりますが、ドアは開閉が必要な為、養生で保護することが難しいです。新品がついているとキズをつけたり作業の邪魔になったりするので、そういった理由でドア枠のみ設置するようにしております。_)>現場での風景ですが、これは大工さんの道具箱。ビスの長さや酒類に合わせて全て振り分け出来るように整理されております。これは工事部にも徹底しているのですが、このような1つ1つの整理というのが仕事の出来栄えを大きく左右するような丁寧と分かりやすさというマインドではないでしょうか(かなり個人的主観が入ってますかも..)仕事が雑にならないように丁寧にリフォームを行う一つの指標なのかもしれませんね。_)>次は今までない場所に何やら壁が出来そうな雰囲気な写真ですね(‘;’)今まではキッチンは後ろの部分に設置された壁付タイプでしたが、今回はLDK側に向く対面キッチンに変更します。写真では見えづらいですが、キッチン解体後に水道職人による給水や排水など給排水移設工事や電気職人による食洗器やIHヒーター、電子レンジ用の専用回路配線まで完了しております。木の手前にあるグレーの色が電気配線、茶色や赤色のニンジンみたいなものがお湯の配管が出ないようにメクラ栓をしております。これも大工職人がフローリング張る前に配管する必要がありますので、各自連係プレイが必要ですね(^^)/結論として写真にはないですが、リフォームに関わる他の職人も頑張って下さってるということです(*^^)vありがとう!対面キッチンになるメリットはおそらく・・・家族の会話が増加する・TV見ながら料理が出来る・食事をテーブルまで持っていく動線が楽になるなどなど言えるでしょうか。_)>キッチン上の天井に下地を作っております。これはなぜ??これ今回のポイントで必ず押さえたいポイントの1つです。キッチン部のみ天井を10cm程度下げてダウンライトを設置してイケてる感じにします。本日は快晴!(^^)!念願の新しいユニットバスが設置されていますよ。リフォーム前は120cm×160cmの浴室広さのユニットバスででしたが、今回130cm×170cmと10cmずつサイズアップに成功。今のユニットバスは高断熱浴槽や断熱床などポカポカと体や心も暖まるバスルームですよ!(^^)!やりたいと今思っているあなた。ご検討くださいませ(^^)/さあ、ユニットバスが設置されると、解体した洗面所の壁を大工さんに復旧してもらう作業工程であります。業界用語で言うと「間仕切り壁復旧工事」なんて我々は読んでます。施工を見てくださいよ。名前通りのお仕事(笑)これは浴室の入口ドア枠を4方向作っています。この枠はホワイトの樹脂枠と言って通常の木枠とは違います。お値段は少し高いですが、水などかかっても腐食しないことが特徴。どこのリフォーム会社さんもこれを採用していることが多いとは思いますよ(違っていたらsorry)先ほどの枠が収まり、壁下地を作ってボード張って、「間仕切り壁復旧工事」完了です。..)φメモ大工さんもどんどんエンジンがかかってきました!ちなみに奥に写っているグレーの壁がありまよね。これが先ほどのユニットバスの裏側壁です。あそこにユニットバスがあるということですね。将来クローゼットになる裏側に浴室があるのです。壁や天井を張る準備が整いました。天井や壁が張られていっとります。1枚1枚コツコツと...必ずゴールはありますので引き続き頑張りましょう。ここは先ほど紹介した対面キッチンになる壁の場面。この壁の上に集成材カウンターを設置され、最終的にはこのカウンターは塗装職人によって塗装されます。色合いも選択可能ということですね。)さあ本日最後の工程になります。この和室になる部分とLDKの間にこのリフォームで一番といっても過言ではない特殊なドアが設置されますのでその準備段階のお仕事です。そのドアの下には畳とフローリングの間になるので先ほどの集成材カウンターを床に設置しております。これはしっかり畳を収める畳寄せという機能も果たしてくれます。この床と天井の間にある木材は壁になる訳ではありませんよ。仕上げ材になるので見えない所は釘で設置して、後はボンドを塗っているので、しっかり固定するように木で天井と突っ張っております。すれば工程に合わせてミスモデルノが届きました!!これで第2話は終了となります。次回はこのドアが付いたり、リフォーム工事完了までのプロセスをたっぷりレポートしたいと思います。工事部をはじめ専門職人の皆さま引き続き情熱と少しの愛情をもって日々の業務に取り組んで参りましょうね。_)>施工完了は2月19日(火)なので、今月20日前後で第3話、2月末には第4話最終回までアップ予定です。第3話『職人皆の力をひとつに』H邸マンションリノベ戸建て用チラシ完成じゃーーこんなお仕事がとっても得意なのですよ。大信住器はキッチンやユニットバス、トイレ、洗面所など水回り内装リフォーム専門店です。