クリティカルパスの分析についての詳細プロジェクトの基準計画を保存した場合は、クリティカルパスには、プロジェクトの終了日と危険なポイントの場所が表示されます。クリティカルパスの分析を最大限に活用するには、次の手順を実行します。クリティカルパスを定期的に表示します。スケジュールを処理するときに、クリティカルパスは、タスクの連続データから別のものに変更される可能性があることに注意してください。クリティカルタスクが完了するか、その他の一連のタスクが延期されると、クリティカルパスが変化することがあります。クリティカルタスクを注意深く監視します。クリティカルパスのタスクはクリティカルタスクです。これらのタスクを定期的に監視して、それらのタスクがスリップしているかどうかを確認します。クリティカルタスクが遅れている場合は、終了日があります。ビューを使用して、遅れているタスクを表示します。クリティカルパスになる可能性がある一連のタスクを確認します。重要度の低い一連のリンクされたタスクで、十分な日付を指定している場合は、その一連のタスクがクリティカルパスになります。プロジェクトに複数のクリティカルパスを表示することで、他の危険性のあるタスクを表示できます。クリティカルパスに影響を与えずに、スリップできるタスクを表示して自分を保護します。既定では、クリティカルパスには、すべてのタスクまたはプロジェクトの日付が表示されます。クリティカルパスに影響を与えずに、現在1日に遅らせることができるタスクを表示したい場合があります。その場合は、1日を超えてスリップすると、クリティカルタスクになります。余裕期間が設定されたこれらのタスクを表示すると、バッファーが残っている間にクリティカルになるタスクについての警告が表示されます。ボックスの一覧で、タスクがクリティカルであると見なされる日数を入力します。1つの全体的なクリティカルパスのみが表示されます。これは、プロジェクトの終了日を制御する唯一のクリティカルパスです。パスも表示するように、計画を設定することができます。プロジェクト内の各サブプロジェクト、または複数のフェーズに分割されたプロジェクトの各フェーズまたはマイルストーンを追跡するときに、役に立つことがあります。タスクに割り当てられているリソースを把握して追跡することにより、プロジェクトの終了日に影響を与えるタスクを識別し、プロジェクトがスケジュールどおりに終了するかどうかを明らかにできます。詳細については、「プロジェクトのクリティカルパスを管理する」を参照してください。つのタスクのみの場合もあります)。パスを構成するタスクは、通常、タスクの依存関係によって相互に関連付けられています。プロジェクトの計画全体では、そのようなタスクのネットワークが多数存在する可能性があります。パスの最後のタスクが完了すると、プロジェクトも完了します。クリティカルパスの分析について、詳細はこちらをご覧ください。タスクをレビューできます。パスは表示されません。