〜はひふへほ〜今日気づいたことを、軽いタッチで、コミカルに表現してみました。パソコンやITに関することも時々書いています。問52問52あるプロジェクトの日程計画をアローダイアグラムで示す。クリティカルパスはどれか。問53問53図のアローダイアグラムから読み取れることとして、適切なものはどれか。ここで、プロジェクトの開始日を1日目とする。作業Cを最も早く開始できるのは6日目である。作業Dはクリテイカルパス上の作業である。作業Eの総余裕時間は30日である。作業Fを最も遅く開始できるのは11日目である。問52問52図のプロジェクトの日程計画において、プロジェクトの所要日数は何日か。問51問51図のアローダイアグラムにおいて、プロジェクト全体の期間を短縮するために、作業A〜Eの幾つかを1日ずつ短縮する。プロジェクト全体の期間を2日短縮できる作業の組みはどれか。問52問52図のアローダイアグラムから読み取ったことのうち、適切なものはどれか。ここで、プロジェクトの開始日は0日目とする。作業Cを最も早く開始できるのは5日目である。作業Dはクリテイカルパス上の作業である。作業Eの余裕日数は30日である。作業Fを最も遅く開始できるのは10日目である。プロジェクトの開始から遅くとも何日後に開始しなければならないか。Comments「最新トラックバック」は提供を終了しました。