内部足場も外れ、約5mの吹き抜け空間の全貌が確認出来るようになりました。アプローチには、御影石が丁寧に施工されています。建具吊り込み、キッチン据付も無事に完了しました。26日(日)には、クライアントO様のご厚意によりオープンハウスを開催予定です。当日は、冷暖房設備のHR-Cもご体感いただけます。先週末、クライアントのO様により内部棚板等の自主塗装が行われました。お住まいになられてからの手入れが分かるだけでなく、作業自体も楽しく、良い想い出になったのではないでしょうか。昼食には、奥様お手製の豚汁とおにぎりをご馳走になりました。自然を前にして、とても美味しかったです!ご馳走様でした。内部では、クロス貼り・塗装が行われ、外部では、アプローチの外構工事が始まりました。大工さん、家具屋さんによる家具工事が順調に進んでいます。昨日より、リビングボードの製作もはじまりました。(写真左)外壁下地のモルタルも施工され、充分な乾燥期間をおいてから、いよいよリシン吹き付けです。写真右は、階段手摺の受け金物です。・載せてみますお引渡しに向けて、ラストスパートです!関係者の皆様、最後まで宜しくお願いいたします。※今月末には、クライアントのO様のご厚意によりオープンハウスを開催予定です!町田市O邸フローリング張りが始まりました。1Fはカバ、2Fはアメリカンブラックチェリーを選定しています。アメリカンブラックチェリー(写真左上)は琥珀色をしており、時の経過とともに艶と色が深まり美しさが増す性質を持っています。変化する美しさにとても魅力を感じます。2階家具は、フローリングに合わせて、プラタナスランバー・アメリカンチェリーの仕様を選定しています。個性的なランバー材による家具も楽しみです。写真右は土台水切りです。怪我のないよう、最後まで宜しくお願いいたします。新年あけましておめでとうございます。断熱材が施工されました。細かな泡が隅々まで充填され、優れた断熱性能による快適な住み心地が期待できます。都内とは思えぬ眺望を楽しめるとっておきの場所が随所にあります。写真中央は、ロフトからの眺望。壁の無い部分には、全てガラスが入ります。写真右は、砂押棟梁お手製の道具箱です。道具は枠組みされた指定の場所に1本1本真直ぐ並べられ、まるで宝箱を見ているような気持ちになり、モノづくりに関わるものとして襟を正したくなりました!美しいです!片付けや道具への愛情、心を込められているお姿を拝見し、現場をご一緒できることを光栄に思います。冬場の現場は大変かと思いますが、2月末のお引渡しに向けてクライアントのO様、工事関係者の皆様、引き続き宜しくお願いいたします。町田市O邸HR-C(放射冷暖房システム)が設置されました。(写真左)本体脚部のプレートをフローリング埋込するため、上棟間もないこの時期に搬入・取付けを行いました。自然対流と放射というHR-Cの特徴を活かし、吹き抜け空間においても効果的に快適温度を実現予定です。ファンの音が立たず、無風のため、埃が立たないところも魅力的です。写真右はアルミサッシです。先週、町田は雪が降りました。寒さ厳しい折ですが、関係者の皆様、お怪我のないよう安全第一で宜しくお願いいたします。町田市O邸お清めを行いました。お神酒・お米・お塩を建物四隅に撒き、クライアントご家族と関係者一同で工事の安全を祈願しました。クライアントのO様は、これまで図面上で打合せてきた空間を体感されて大変喜ばれていました。建て方が完了しました。旗竿地で重機が使用出来ないため、手運び・手起こしによる建て方でした。手際良く作業をしていただき、予定通り安全に終えることが出来ました。関係者の皆様のご苦労を思うと、感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。基礎のコンクリート打設が完了しました。本敷地は、旗竿形状のため、重機が入れません。建方は、人力のみで行います!材は一つずつ手運びとなるため大変な手間がかかります。怪我などなさらないように、安全第一で宜しくお願いいたします!敷地は、雛壇上の崖地であるだけでなく、左上写真の様に急勾配の道路に接道し、且つ道路と段差を持つ変形敷地でした。幾つものハードルを越え、漸く安全に敷地に入れるようになりました。歩道部の仕上はピンコロ敷きを予定しています。長いアプローチにパースがつき、雰囲気の良い通路になりそうです。基礎の配筋検査を行いました。鉄筋のピッチや継ぎ手長さ、かぶり厚さ等に問題が無いことを確認しました。ひな壇状の土地のため、がけ条例に従い基礎高さに変化をつけています。目に見えなくなる部分の検査が一番重要です。2F跳ね出しのテラスは、写真中央の独立基礎直上に鉄骨柱をボルト締めして支えます。第一回のプレカット打合せも終え、来月にはいよいよ上棟を迎えます!クライアントのO様、工事関係者の皆様、引き続き宜しくお願いいたします。本日、地盤改良の立会いに行ってきました。工事車両の搬入が難しい敷地条件だったのですが、的確な管督の指示と、熟練の職人さんとで、何事もなく搬入ができました。その後も、職人さんたちがテキパキと仕事を進め、着々と地盤改良のセメントが打ち込まれていきました。再来週からはいよいよ本体工事の基礎工事になりますが、関係者の皆さま引き続きよろしくお願いいたします。先日、クライアント打合せを行い、この住宅の“顔”とも言えるHR-C(放射冷暖房システム)の色決めをして頂きました。クライアントのご希望色4つと、天工人から提案した2つの中から選んで頂きました。空間全体のイメージと合わせて決めて頂くために、内観パースを作成し、お見せすると、大変喜んでくださり、作成した甲斐がありました。最終的に、奥様がご希望されていた水色に決まりました。今後は、HR-Cの色とのバランスを考慮して、諸々の内装を決定していきます。引き続き、よろしくお願いいたします。ご相談は無料で承っております。お気軽にご相談下さい。該当する掲載情報は速やかに削除をお願いします。Reserved.沪ICP备17014608号-3。