フル装備の家を建てるならパッケージハウスへ。水ウッドデッキ施工が完了し、キシラデコール塗装仕上げを行いました。整地作業も完了しました。月ウッドデッキ施工中。ジョリパット仕上げを行いました。日ウッドデッキ施工中。壁は左官仕上げを行いました。基礎コート仕上げが完了しました。砕石敷き、転圧も完了です。枠ばらしが完了しました。日ウッドデッキの塗装を行いました。防腐効果のあるキシラデコール塗装です。デッキ施工後に塗装すると塗れない箇所が出るため、施工前に一度塗装を行う事で、よりデッキ材を長持ちさせます。施工後にも再度塗装を施し仕上げます。立ち上がり鉄筋組みが完了し、コンクリートを打設しました。ベースコンクリートを打設しました。内部はクロス張り前のパテ処理中です。鉄筋組みが完了しました。水道メーターボックス移動および掘削を行いました。TVアンテナ用電柱も埋設しました。内部はフローリング張り、壁・天井ボード張りが完了しました。外壁リーリング工事も完了しました。内部はフローリング張り中です。外壁張りが完了しました。屋根平板瓦葺き中です。外部は屋根平板瓦葺き中です。内部は天井下地施工中です。平板瓦葺きがはじまりました。第三者機関による躯体検査に合格しました。透湿防水シート張りまで完了しました。防蟻工事が完了しました。梅雨は明けましたが雨に備え、一気に屋根工事のルーフィング張りまで完了させました。ルーフィングは雨水の進入を防ぐための屋根の下地材(防水シート)です。ここまで作業が完了していると安心です。足場が架かり、建て方がはじまりました。立ち上がりコンクリートを打設しました。金コンクリートを打設しました。第三者機関による基礎配筋検査に合格しました。基礎工事がはじまりました。本日は捨てコンクリート打設まで完了しました。本日も砕石敷き、転圧作業を行いました。砕石敷き、転圧作業を行い、地縄を張りました。解体作業用がスムーズにいくよう大型トラックの出入りスペースを整地しました。建替えのため、既存の建物解体工事がはじまりました。生垣撤去が完了しました。解体前の整地を行いました。GW後、既存建物の解体工事に入ります。編集トップへ戻る閉じる。