玄関内部・外部タイル張り、カーテン・シェードの取り付けも完了しています。玄関タイル張り工事が完了しました。雨樋工事が完了しました。水デッキ下地コンクリート打設後、型枠をばらしました。土デッキのコンクリート下地を打設しました。昨日足場が外れました。本日は電気引込み工事とガス給湯器設置工事が行われました。目地シーリング中です。厚さ18mmサイディング張り中です。給水管引込み工事を行いました。横樋を取り付けました。軒天井施工が完了しました。日ユニットバス・システムキッチンの取り付けが完了しました。内部造作工事が完了です。火ボード張りが完了しました。内部床張り完了しました。外部は外壁下地胴縁施工が完了しました。電気配線工事を行っています。屋根工事が完了しました。内部は断熱材を充填しています。第三者機関による躯体検査に合格しました。明日、躯体検査が行われます。天候の関係で一日早め、本日上棟しました。職人さんの協力を頂き、無事に屋根下地張りまで完了です。土プレカット材が搬入。建て方がはじまりました。砕石敷きを行いました。屋外給排水の先行配管を行っています。枠ばらしを行いました。遣り方が行われました。地鎮祭が執り行われました。建物配置部分の砕石敷き・転圧を行いました。地縄を張り、建物の配置、大きさを確認しました。砕石敷きを行いました。編集トップへ戻る閉じる。