診療環境をより良いものにするための増築、1階部分には呼吸器内科・内科の診察室と検査室、及び、待合室を少し拡張します。本日は、基礎立上り部分のコンクリート打設。想定より既設建物に寄せて施工できたため、鉄筋量を減らす計算もできました。人通口となる部分は、開口補強のため基礎を切り下げます。ポンプで溜まった雨水を排出し、鉄筋からコンクリート仕上がりまでのかぶり厚さなどをチェック。基礎立上り部分の型枠工事と並行して、木構造と基礎を緊結するアンカーセット。土台用のアンカーボルトと、ホールダウン用のアンカーボルトの施工本数、位置をチェック。基礎立上りのコンクリートを打設。バイブレーションでコンクリートを締固め、天端レベラー(基礎上部の高さを出す)までが本日の工事。棟上げを9月23日予定とし、段取りなど進めていきます。お電話(0859-34-3552)又はCONTACTのメールフォームより、お気軽にお問い合わせ下さい。ショップを中心に、設置・配布の協力をいただいています。ご希望の場合はコンタクトのメールフォームから、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。具体的な建築の案件をお持ちの方に進呈しています。ご希望の場合はコンタクトのメールフォームから、建築無料相談会(予約制)のお問い合わせをお願いします。SITEQ&ACONTACTBLOG。