中心とした外房地域の不動産情報です。自社所有物件も豊富にご用意しております。お気軽にお問合せ下さい。外部の建具を取り付けています今日は、ぽかぽかと小春日和の陽気で、現場の職人さん達も非常に工事が捗っていました。本当に、今年は暖冬ですね。外部の構造用合板もほぼ貼り上がり、現場ではアルミサッシの取付と気密処理の為のテープ貼りが行われています。本日、防蟻処理も完了しましたので、防水シート等の施工が可能になります。コメント(0)|外部の下地を施工しています耐震金物等の施工もほぼ完了し、棟梁達は外壁の下地へ構造用合板の施工を行っています。屋根瓦の施工も完了して、換気棟も設置が終わりました。コメント(0)|屋根工事が始まりました大工さん達は筋交や耐震金物等の設置を行っています。2階部分の屋根瓦は大体完了致しましたので、明日から下屋部分の瓦を施工します。外観が見えて参りました。コメント(0)|屋根下地の工事中です現場には屋根瓦(陶器製です)が搬入されました。大工さん達は、筋交いや金物の取付を行っています。コメント(0)|屋根下地の施工中です昨日より天候も回復致しましたので、屋根の下地を造作しています。足場には、資材の飛散防止用に、養生ネットを張りました。本日中に野地板とルーフィング(防水シート)の施工を完了する予定です。コメント(0)|『上棟』完了です!!2階の屋根の垂木や荒破風、広小舞を施工しました。垂木には煽り止めとして「垂木金物」を設置しています。お陰様で、無事に上棟作業終了です。コメント(0)|『上棟』致しました!!2階の床下地板も貼り上がり、2階の柱を建てて、梁や桁を組みました。本日は、屋根の垂木部分の工事まで進める予定です。2階の床下地板には、養生ビニールを掛けています。朝8:00過ぎから棟梁達が、作業を開始致しました。今回は渡辺棟梁の班に木工事をお願いしています。最初に1階の柱を建てて、2階の梁や桁を組み、羽子板等の金物を設置して、2階の床下地板(24mm)を貼り込んでいきます。お施主様がいらっしゃる現場では、この上棟日が、一番嬉しい日ではないかと思います。今回は、玉川工産のモデルハウスですので、私共が、施主となります。自分達で計画を練ってきた建物なので、やっぱり嬉しいものです。コメント(0)|土台の敷き込みが完了しました上棟に備えて土台の敷き込みと大引の設置が完了しました。大引を受ける束は、腐らないプラ束を上棟後に設置します。今回は、1階の床下地をフラットに施工するので、土台の高さ内に納まるアンカーボルトとナットを使用しました。現場には上棟時に使用する構造材が搬入されています。コメント(0)|先行足場を建てました16日の上棟へ向け、本日、先行足場を設置しました。昔は建方が終わってから、足場を組みましたが、現在は、安全性を考慮して、足場を先に建てるようになっております。予定では、明日から土台の準備にかかります。コメント(0)|基礎工事が完了しました皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も頑張って更新してまいりますので、引き続きご覧下さいますよう宜しくお願い申し上げます。現場では昨年末に基礎の型枠を外し、養生を行っています。コンクリートもすっかり乾き、上棟までには強度も充分に確保されます。今後の予定として、今月の16日に、上棟を行います。前日には土台の敷き込みをご紹介する予定です。|プロフィールAuthor:営業担当(株)玉川工産の営業担当です。千葉県外房エリアを中心に不動産情報をお届けしますので、よろしくお願いいたします。