|小林地区11月14日(土曜)から15日(日曜)早朝にかけて現地において、上部工(PC桁)の架設を行いました。桁長が38.5mあり重量も1本72tのPC桁を2本架設するのですが、現地は供用していることもあり、作業ヤードも限られており困難な作業となります。含めた4名、三木市7名と総勢100名の稀にみる規模の作業です。175号線の4車線すべてを全面通行止めにし、360t吊と500t吊の大型クレーンを使用した大掛かりな施工となりました。現場周辺はパチンコ屋・飲食店が営業をおこなっており、営業終了後から明朝6時の規制解除までの、限られた時間での施工を絶対条件としたタイトなスケジュールでの厳しい作業となりました。「規制解除」の手順でタイムスケジュールをたて、当日20時に監督官のもと作業確認会議をおこない、ほぼ計画どうりに作業がすすみ、予定より30分以上早く規制解除がおこなえ無事に作業完了となりました。作業に協力いただいた近隣店舗・住民の皆様ほんとうにありがとうございました。