フル装備の家を建てるならパッケージハウスへ。火L型ウッドデッキが完成しました。整地後、L型ウッドデッキの施工がはじまりました。金ウッドデッキ材の加工後、塗装を行いました。防腐効果の高いキシラデコール塗装は施工前に数度塗ります。施工後にも仕上げに塗装を施します。網戸、畳が入り、クリーニングが完了しました。玄関ポーチはタイル張りが完了しました。屋外給排水工事も完了しています。トイレの設置が完了しました。外部は浄化槽埋設工事が完了、玄関ポーチはタイル張り中です。内部クロス張りが完了しました。外部は基礎左官仕上げが完了しました。内部クロス張り前の下地パテ処理中です。月キッチンの取り付けが完了しました。雨樋工事が完了し、外部足場が外れました。内部はユニットバス取り付け完了、建具枠取り付け中です。内部ボード張りは天井が完了しました。外壁サイディング張り中です。内部は断熱材充填まで完了しました。第三者機関による躯体検査に合格しました。外壁サイディング張りがはじまりました。外壁サイディング下地胴縁が完了しました。屋根工事は瓦葺きがはじまりました。屋根ルーフィング張り、防蟻工事を行いました。シート張りまで完了しました。屋根野地板張りまで完了しました。土台敷き、床パネルまで完了しました。基礎工事が完了しました。左官仕上げも行いました。玄関と勝手口、エコキュート部分の増し打ちを行いました。設備先行配管も完了しました。枠ばらしを行いました。立ち上がりコンクリートを打設しました。立ち上がり枠組みが完了しました。立ち上がり枠組み中です。第三者機関による基礎配筋検査に合格しました。設備配管後にベタコンクリートを打設しました。よる基礎配筋検査を行う予定です。基礎工事がはじまりました。砕石敷き、転圧、建物の位置や基礎の高さを正確に出すための遣り方(やりかた)まで完了しました。既存建物を一部解体中です。地盤調査を行いました。前工事は伐根を行い地縄を張りました。土地に建物を配置し、位置やイメージを確認しました。編集トップへ戻る閉じる。