吹抜け部分の照明器具の設置完了を確認。夜間の照度確認等を実施。濡れ縁、テラス工事に着手しました。撥水性浸透塗料を23日にお施主様と一緒に塗った材料を使用しています。ウレタン樹脂砂利舗装です。施工状況を確認しました。全館空調換気システムの機器取付完了を確認しました。試運転を実施し、正常運転される事を確認。材料検収をし、施工状況を確認しました。建物のクリーニングに入りました。床には無垢フローリング用ワックスを使用します。立会い長浜市役所建築課と都市デザイン課の完了検査を受検しました。公開監理日誌は以上をもって終了です。123456789CONTACTまずはお気軽にお問い合わせ下さい。家づくりに役立つマンガ読本をプレゼント中。