SD)からなる空気シャワーアレイを設置し、結果としてハイブリッド型宇宙線観測装置を完成させ、これを用いて10の16乗eV以上の超高エネルギー宇宙線の流量と化学組成を精密測定する国際共同研究「TALE実験」を推進する。経て実験サイトである米国ユタ州ユタ大学宇宙線センターに出荷した。:TALE実験データ収集システムは、分散配置されるSDから情報を集め、イベントトリガー判定と事象データ・モニターデータの収集、これを昼夜・天候に関係なく安定的に継続する必要がある。荻尾を中心とする開発チームは、日本国内での開発完了後、ユタ州TALE実験サイトでSD16台を用いてシステムの最終試験を実施し、予定どおりの性能を持つデータ収集システムの完成を確認した。1のエレキとTAx4実験のためのSDを試験的に用いることで、全体で61台のSDからなる空気シャワーアレイを構成し、3月から試験的運転を開始した。3SDの製作開始:H27年度に確定した仕様に基づき、神奈川大・有働を中心にTALE実験用SDの製作を開始した。4TALE-FDなど既設の装置による観測の継続:TALE-FDおよび16台のSDからなる空気シャワーアレイは、竹田を中心とする運用チームによって観測を継続した。荻尾の率いる大阪市大のチームによってデータ解析プログラムおよびシミュレーションプログラムの開発が進められている。TALE実験サイトに全て送られている。昨年度末の段階では製作に遅れがあったが、その遅れを取り戻し予定通りに進行している。:TALE実験データ収集システムは、日本国内での開発完了後、ユタ州TALE実験サイトでSD16台を用いて最終試験を実施し、予定どおりの性能を持つデータ収集システムの完成を確認した。それだけでなく、1で完成したエレキをTALE実験と同一仕様であるTAx4実験用検出器に組み込んで試験的にSDを構成することで、全体で61台のSDからなる空気シャワーアレイを構成し、3月から試験的運転を開始した。当初の予定よりも早く、この規模のSD台数で運転をはじめることができており、この点では当初の計画以上に進展している。3SDの製作開始:予定どおりH29年度に45台のSDが完成する。その作業を今年度開始した。予定通りに進展している。4TALE-FDなど既設の装置による観測の継続:データ解析プログラムおよびシミュレーションプログラムの開発が進められているが、2の進展に追いついておらず、この点ではやや遅れていると言わざるをえない。Activity2データ収集システムの高速化・安定化・ハイブリッド観測への対応:TALE実験の安定運用のためには、データ収集システムの高速化がまず必要で、そのためにエレキ内部のデータ通信プロトコルの変更(高速化)を行う。システム全体の安定性を向上させる必要がある。SD空気シャワーアレイのデータ収集システムにFDのトリガー情報を組み込む「ハイブリッド化」が必要である。これについては米国ユタ大学側でかなりの準備が行われており、H29年度には完了する予定である。製作する予定で準備が進められている。45台が完成する予定である。4データ解析プログラムの開発:SD空気シャワーアレイ、FD双方のための解析プログラムの開発が進められており、その進捗状況は日本物理学会で報告できるくらいには進んでいるが、まだ観測結果の物理学的な評価を行えるほどの精度に到達していない。H29年度、H30年度の2年間をかけて、十分な精度の解析プログラムとして成熟させることを目指す。