フル装備の家を建てるならパッケージハウスへ。足場解体、タイル工事が終わり、基礎左官仕上げも完了しました。明日、クリーニングが入ります。日クロス張りが完了し、照明器具の取り付け中です。外部は雨樋の取り付けが完了しました。火キッチンの取り付けが完了しました。外部は外壁目地シーリング工事中です。土クロス下地、ボード張りが完了しました。外壁サイディング張りが完了しました。内部は造作工事中です。木ユニットバスが設置完了しました。第三者機関による躯体検査に合格しました。屋根工事完了、サッシが搬入されました。第三者機関によるF35中間検査に合格しました。防蟻工事が完了しました。屋根は平板瓦葺き中です。屋根工事は屋根下地ルーフィング張りまで完了しました。土台敷きが完了し、床パネル組立中です。金プレカット材が搬入されました。基礎増し打ちが完了しました。立ち上がり枠ばらしが完了しました。第三者機関による配筋検査に合格しました。捨てコンクリートを打設しました。床堀り作業を行っています。盛土用の土を搬入しました。地鎮祭が執り行われました。砕石敷き、転圧を行いました。前工事がはじまりました。編集トップへ戻る閉じる。