基礎外周部の埋め戻しの転圧状況を確認しました。建て方に先立ち、建物外周部の配管を先行工事しています。建て方に先立ち、建物外周部の配管及び1階床下の配管、配線を先行工事しています。井戸工事を行いました。毎分70~80リッターの出水を確認しています。水質検査はまだ行っていません。圧縮破壊試験立会い基礎コンクリート(10/9打設)の圧縮破壊検査に立ち会いました。場所は愛荘町の北川建材工業(株)です。40.4N/mm2平均40.0N/mm2>30.0N/mm2基礎コンクリートは所定の強度が出ており、合格とします。手刻み加工をしています。木材現場搬入(1階床廻りの一部)木材を現場に搬入しました。1階床下断熱材1階床下に使用する断熱材の品質を確認しています。土台の設置状況を確認しています。土台と金物の取付状況を確認しています。断熱材の取付状況を確認しています。1階床下地材1階床下地材の品質を確認しています。施工;福井工務店施工1234567891011CONTACTまずはお気軽にお問い合わせ下さい。家づくりに役立つマンガ読本をプレゼント中。