資源ガントチャートAsprovaでは、資源は稼働時間と非稼働時間に分けられます。稼働時間は作業/タスクを割付け可能な時間帯です。稼働時間にはさらに資源量、すなわちその資源をその時間帯に最大でどれだけ確保できるか、が設定されます。稼働時間中に資源量を増減させることもできます。時間帯によって人数が変動する人員資源があり、9:00から18:00が4人、18:00から20:00が6人、20:00から翌日の7:00が2人、7:00から9:00が0人、といった具合です。稼働時間はカレンダーテーブルとシフトテーブルを用いて設定します。稼働時間は資源毎/日毎に設定します。(単位期間が1日の)資源ガントチャートの各セルが稼働時間を設定する単位になります。状況によっては、例えば「金曜日の稼働時間」が金曜日の0:00から24:00ではなく、金曜日の8:00から土曜日の8:00までになる場合があります。このような場合、1日の区切り時刻を指定します。12:00:00となります。稼働時間が生成されるのは、計画設定の基本タブにある“表示開始日時”と“割付け開始日時”の小さい日時から“表示終了日時”と“割付け終了日時”の大きい日時までの期間となります。2005/4/1になります。・24時間稼動で資源量は1とみなしています。・無限能力で割付けられます。稼働時間を正確に生成したい期間については、その期間が表示開始日時と表示終了日時の間に入るように、期間設定を行ってください。※Ver.6.1.2から追加された、チャートごとの表示期間設定を用いれば、表示期間を多く取った場合でも、普段表示させるチャートの期間を限定(過去表示部分を少なく)することが可能です。使用指図バーの上に稼働時間を描画する資源ガントチャートの表示設定の「使用指図バーの上に稼働時間を描画する」(資源ガントタブにあります)を“表示する”に設定することで、使用指図バーの上に稼働時間帯を表示します。使用指図バーの上に表示される稼働時間は、通常の稼働時間の表示色より少し濃い色で表示されます。稼働時間の色は、表示色設定にて変更が可能です。使用指図バーの上に表示された稼働時間も、表示色の設定に連動して変わります。使用指図バーの中断時間の表示を「区別なし」に設定した場合などで稼働時間の区別が付き難い際など、「使用指図バーの上に稼働時間を描画する」を“表示する”にすることで、稼働時間帯を把握できます。