moritaご注文いただいているオーダーナチュール横浜・大口K様邸の基礎工事がスタートしました。雪もどうにか解けて土も乾いてきました。参りますね~降らなければ良いのですが、、、オーダーナチュール相模原・相模大野T様邸の珪藻土の左官工事がスタートします。弊社監督自慢の、欅の無垢一枚板のカウンターも設置終了しました。この欅は幅広で立派な板ですね~大工工事もこれで終了となります。2月末のお引渡しには間に合うと思います。来月は弊社建売住宅アーバンナチュール町田・成瀬IIIの着工もあります。moritaご注文頂いているオーダーナチュール相模原・淵野辺S様邸の発泡ウレタン断熱材吹き付け工事も終了し大工工事が順調に進行しています。オーダーナチュール相模原・相模大野T様邸の大工工事も終了しました!次の工事の段取りもありますので来週水曜日からT様邸の大工さんが手伝いに行ってS様邸の大工工事を予定より早く終了するようになります。今年は雪が何回も降りそうです!余裕をもった工事の段取りを行いたいと思います。moritaとうとう降ってきました!雪!東京、横浜も10センチ以上積もる予報です。本日から基礎工事を予定していたオーダーナチュール横浜・大口K様邸の基礎工事を延期しました。現場も地盤改良を終了したばかりで土がまだぬかるんでいますしこの雪では、乾くまで延期しました。基礎工事は、雨、雪だと、どうしようもありません。明日には晴れるみたいですので2、3日あければスタートできると思います。天気予報を見ると来週あたりにもまた雪マークが付いていました。今年は雪の当たり年になりそうです。工事日程を考えないといけないようです。morita正月休みも終わりご注文いただいているオーダーナチュール相模原・相模大野T様邸の大工工事が順調に進行中です。今月末前には終了予定です。ご注文頂いているオーダーナチュール相模原・淵野辺S様邸も年末に上棟したばかりですがフローリングも搬入され順調に進行中です。あと4現場着工となりますので新年早々少し忙しくなりそうです。morita明けましておめでとうございます!本日より平常営業となります。年末30日恒例の地主さん宅での餅つきも終わり大晦日、三が日とゆっくりと過ごさせて頂きました。来週よりオーダーナチュール横浜・大口K様邸の着工の準備と、世田谷のリフォーム工事を行う予定となっております。弊社建売住宅も2棟着工となります!今回の2棟はどんな感じに仕上げるか今から楽しみにしております。今年もこのブログにて工事状況やアクセサリーの紹介など掲載して行きたいと思ってます。本年も宜しくお願い致します。