センターヘルプ記事コミュニティトレーニングサポートへの連絡このブロックは壊れているか見つかりません。コンテンツが存在しないまたはオリジナルのモジュールを有効化する必要があります。チームがスピードと責任感を意識しながら一丸となって遂行することを促進し、より良い成果をより早く達成するための、効率的なプロジェクト管理に不可欠なツールを提供しています。セットをダウンロードしてください。セットステップバイステップの手順に従ってプロジェクト設定を変更します。チャートの表示設定、およびリソース管理など、シートの各要素をカスタマイズすることができます。シートのプロジェクト設定を変更するには、シートの所有者であるか、または管理者レベルの共有権限が必要です。シートのプロジェクト設定で管理できる機能については、以下のそれぞれのセクションをご覧ください。ウィンドウが開きます。設定のみが表示されます。プランのお客様のみ利用可能です。タイプを特定する」を参照してください)。終了日の列—日付列を複数使用している場合、開始日および終了日を追跡するために使用すべき列を選択します。チャートを追加する場合も、依存関係機能を使用する場合も、これらの列が必要です。完了」の情報が入っている列を選択します。チェックボックスをオンにすると、シートに自動の依存関係機能が追加されます。依存関係機能では、先行タスクの列および期間の列を使用します。変更することも可能です。完了」の各列には自動計算が設定されるため、親行にはインデントされた子行のサマリーが自動的に反映されます。先行タスクの列—先行タスクの列として設定したい列をシートから選択します。その列が基準となってタスク間に依存関係が設定されます。期間の列—選択した期間の列は、稼働日と組み合わせてタスクの開始日/終了日の自動設定に使用されます。クリックすると、プロジェクトに対する非稼働日を曜日で選択できます。この設定はグローバルなアカウント設定より優先されます。設定」をご覧ください。時間に設定されています。稼働日の長さはタスクの日数を計算するときに影響します。時間に設定した場合、終了日には開始日の翌日の日付が自動挿入されます。時間に変更すると、終了日は開始日と同じ日付になります。バーの右側に表示される列情報を変更できます。バーの隣に表示されます。チェックを付けると、シートを開いたときに現在のタスクにすばやく移動できます。シートにマイルストーンを作成します。マイルストーンの作成マイルストーンとは、大きな変化や重要な段階につながるアクションまたはイベントのことです。シートで依存関係を有効にすると、マイルストーンの作成が可能になります。設定し、開始日を入力します。マイルストーンの終了日は開始日と同じです。チャートではグレーのひし形で表され、指定された開始時間の中央に表示されます。パスの一部である場合は、このひし形が赤色になります。この色と形は変更できません。拡張マイルストーンを作成するには、タスク期間を「~0」に設定し、開始日を入力します。チャートにひし形で表示されます。チャートの使用」をご覧ください。ヒントをご覧ください。シートの親行ロールアップ機能を設定します。サマリーが自動的に反映されます。親行の「開始日」は、すべての子行のうち最も早い開始日に自動的に設定されます。同様に、親行の「終了日」は、すべての子行のうち最も遅い終了日に自動的に設定されます。親行の「期間」では、その行の開始日から終了日までの期間に含まれる稼働日の日数が反映されます。完了するのに必要とされる時間を判断できます。これは全サブタスクの期間の合計ではなく、全サブタスクの中で最も早い開始日と最も遅い終了日の差に基づく期間です。完了」の値に基づく加重割合が計算されます。完了」に与える影響は、期間の短い子行を完了した場合よりも、期間の長い子行を完了した場合の方が大きくなります。完了」の値が設定されている子行のみとなります。シート列の親行の値は編集できません。シート列の値を自動計算ではなく自分で計算したい場合は、シートで依存関係機能を無効にするか、または依存関係機能が有効にならないタイプの列に希望の数式を作成する必要があります。チャートの表示やバーを変更することはできません。ビューで開くと、親行に対するバーは常に灰色で表示されます。(入力形式はさまざまですが、表示形式は太字のもの)。(端数あり)」となります。センターのテンプレートの使用プロジェクトをテンプレートから開始すると時間の節約になり、列名、列タイプ、条件付き書式ルールといった基本要素において一貫性を維持できます。レポートやダッシュボードを作成する際に役立ちます。クラスをご受講ください。