住宅の売買契約締結前に、すでに庭については業者さんに見てもらい、希望を伝えてありました。その時の約束通り、コンピューターで作った完成予想図も見せてもらいました。マイホームの庭造り|エクステリア専門業者に頼むべきかどうかマイホーム購入を決意したものの、まだ自分のものになるのは数週間先でした。そのため、荒れ地状態になっていた庭の部分に関して、どのような庭にしたいのか会議をすることになりました。...続きを見るなるほど・・・自分たちで描いた画力のない絵も、最新コンピューターで設計図をカラーで打ち出すとこんなにもカッコよく見えるものなのか・・・という感想でした。上で書いたように、とにかくかっこいいと思えるものでした。自分たちで考えた間取りなわけですが、絵で見ると「ふーん」程度のものだったのですが、コンピューターで色鮮やかに、そして立体的に描いてもらうとこんなにも実感が湧くものか、と。ここではまだ問題があります。自分たちの希望を伝え、その希望通りに完成予想図を作ってくれたわけです。希望通りの素材が見つからない可能性もありますし、そういったものが売っていない可能性だってあるわけです。売っていても予算オーバーで諦めなければならない可能性もあります。いった意味では、完成予想図というよりは、完成希望図というものでした。驚愕の見積書さて、これだけカッコいいものが出来るのなら是が非でもお願いしたいところ。以前ジョナサンで不動産のお兄さんと話した際、経験上あの広さの庭の工事だと300万はかかると思うと告げられていました。350~450万くらいを想像していました。最悪でも500万だけはいかないで下さいという気持ちです。その完成予想図をもとにした見積書の内容は・・・474万円でーす!なんとまぁ・・・。予想を少し上回る程度と言えば可愛い表現ですが、そもそも450万というのは予想の上限であって、心の中では当然350万くらいであって欲しいと願っているわけですよ。「450万超えちゃいますか・・・」そう言うと、「コチラも見て下さい」ともう一枚の見積書。417万?どういうことでしょうか。これはコチラになりますと完成予想図をもう一枚。あぁ、なるほどなるほど。妥協案という感じでした。高額部分を削っていき、なんとか金額を落とそうというものですね。庭は見た目が100%庭というのは機能性も大事かも知れませんが、普通は外からパッと見える程度のものです。従って素材うんぬんより、見た目が良い方が栄えるというものだと私は考えています。素材は落ちてでも、見た目は完成希望図を維持したい。これが私の強い希望でしたので、その旨をお話しました。すると、「この中古物件はLixil製のものが多く使われているので、それに合わせて見積もりました。他社で似たような見た目のものがあればそちらの方が安いと思います。」なるほど!まさに素材が落ちても見た目が同じという狙いに沿った計画が立てられそうですね。そこで素材本を業者さんが貸してくれました。次回の打ち合わせまでに探してきて欲しいとのことです。外構工事の時期この庭の工事の時期も実は私たちにとって非常に重要です。繰り返し書いてきたように、ここの庭は荒れ地で、このままではとても住めません。家を買ったのに、まだ賃貸マンションの家賃を払いながら住んでいるのです。出来るだけ早く庭を完成させてもらい、出来るだけ早く引っ越したい。いう希望はもちろんありました。3月の下旬に売買契約は締結しましたが、外構工事に関しては打ち合わせをし、4月中旬くらいか、ゴールデンウィークくらいからしか入れないということを聞きました。待て・・・待て待て、待ってくれ。そんなに賃貸マンションに住み続けねばならないのか・・・つらい。大手に頼むことで、大人数で2週間くらいで仕上げてもらうことも出来るかも知れないと言われました。人数をかけるため、もちろん見積書の金額よりもさらに高くなるそうです。1~2人でやってくれる知り合いの個人業者であれば1か月くらいかかるものの、安く済むということでした。スーパーで買い物をしている時に聞かれたのですが、結局当初の予定通り、知り合いの個人業者さんというところにお願いすることにしました。外構工事というのはもちろん初体験ですが、実家をリフォーム工事している時など、母や祖母が工事業者さんにお茶菓子を出したりしているのを見ていました。住んでしまうと、そういうことをする必要があるのかな?とか、トイレとか貸さなきゃいけないのかな?など、色んな心配も出てきてしまいます。いうのもあって、少しずつ荷物を運び、庭が完成してから引っ越そうという話になりました。それにしても外構工事開始まで1か月で、さらにそこから1か月以上も工事・・・。買った家に住める日はいつになるのでしょうか・・・。まとめマイホームは、買ってはい、終わりではなく、買ったところがむしろ始まりなんだという良い例かと思います。ここからの方が本当に長かったですからね。実体験を詳しく書くことで参考にしてもらえる部分は多くなると思いますが、だらだら書くのも嫌なので、次回もスピーディーに進めていきたいと思います。家庭菜園のお話を早く書きたいと思っています。家庭菜園が出来る庭付き一戸建てで食育|近隣レンタルもあり家庭菜園、素敵な響きです。私の育った実家は一戸建てで、ベランダはありましたがコンクリートで出来たものであり、直に何かを植えるということは出来ませんでした。...続きを見るお付き合いありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト関連記事2018/10/10猛暑日の連続でエアコンを先導入|駐車場と家庭菜園は完成へ庭が完成するまで搬入を待ってもらう予定だったエアコンですが、2018年は日本列島が超猛暑となってしまい、子どももダウンする日が出てきたので、エアコンを先に入れることにしました。室外機の置き場に困っていたので、職人さんと先に相談しました。...2018/10/2擁壁コンクリートの作業と養正期間|雨が降っても大丈夫か中古一戸建てのマイホームを購入しましたが、庭がボコボコの荒れ地だったため、外構工事に入ってもらいました。かっこいいと思い、希望した擁壁コンクリートの作業について書いていきます。雨の日のことや、養正期間についても触れていきたいと思います。...2018/9/27個人業者さんからの挨拶と外構工事スタート庭の外構工事契約を結び、着手金も100万円支払いました。ゴールデンウィークくらいと言われていましたが、まさにその通りで4月下旬から工事がスタートしました。その前の週に業者さんが下見に来てくれて、簡単に説明をしてくれました。今まで打ち合わせをしてきた業者さんは、どちらかと言えば不動産会社寄りの人であり、現場の人間ではありません。...2018/9/26庭は見た目が100%|外構工事契約の締結と着手金の支払い外構工事を個人業者さんにお願いすることにし、私たちは素材選びをお願いされていました。見た目はそのまま、素材のランクを落とすというイメージですね。庭は見た目が100%という思いからの作戦です。不動産業者さんと同じビルに入っていたのが、紹介された仲介業者なのですが、実は元締めが同じなので、言わば子会社のようなものです。...2018/10/12ウッドデッキの組み立てで庭完成いよいよ仕上げのウッドデッキ組み立てに入り、庭が完成することになります。結局微調整込みで完成したのは7月に入ってからだったので、2か月とちょっとかかりました。それでもそこまで延びなかったので良かったと思います。前回書いたように、ウッドデッキは外構工事の職人さんが知り合いだという大工さんを雇って2日間かけて完成させてくれました。