水道管への発電用機器接続が完了しましたので、水圧試験を行いました。木更津市様の規定により、0.75MPaで5分保持の条件で実施し、配管および機器の接続に問題がないことを確認しました。系統電力網と発電所をつなぐための引込線工事が完了しました。系統電力からの引き回しが、比較的長距離となり、電柱も立てる必要がありました。結果、電力会社への費用支払は、他所の倍以上必要でした。―この後、電力会社による系統連系立会を行い、発電可能となります。マイクロ水力発電所の工事後の外観です。発電機器取付後の管洗浄も行いました。