PMの過去バージョンからの更新情報です。機能強化や新機能などをご確認いただけます。金額表示を追加しました。週報機能プロジェクトとしての週次報告や月次報告以外に、各メンバーが今週やるべきこと(予定)に対して日々の状況(実績)を報告していますが、EXCELやメール、チャットにて報告業務を行っており分散しています。プロジェクト進捗報告機能に加えて、個人の週報機能を追加しました。OBPMの週報機能で各メンバーは、週、日毎にテキストにより予定・実績の入力、作業予定もリスト化されて、ガントチャートの担当タスクも見えるので、部門長・PM・PLも各メンバーの週の作業を把握し、日々(週)の進捗状況を掴めるようになります。進捗報告登録の「通常報告」における原価実績欄の原価、売上(進行売上)に月中参考原価を含めるようになりました。当月が未締状態であれば当月の月中参考原価を加算、当月が仮締状態であれば次月の月中参考原価が含まれるようになります。原価消化率、コスト超過率についても月中参考原価を含んで算出します。リアルに状況の把握が可能となります。SuperStream-NXとの連携スーパーストリーム株式会社の「SuperStream-NX」とOBPMで保持しているプロジェクトに関する仕掛品や原価仕訳のデータ連携が標準対応になりました。Family)パートナーです。大規模プロジェクトにおいては、OBPM上のプロジェクトをサブシステム単位等の一人のリーダーのもと管理できる単位に分割して管理することも多々あります。このように分割登録した場合、大規模プロジェクト全体を俯瞰する機能として「PJ進捗報告一覧、プロジェクト別採算一覧、開発メンバアサイン状況、ガントチャート」を機能強化しました。それぞれサブシステム単位のプロジェクト管理はもちろんですが、グループ全体の「進捗(EVM)・採算・リソース・スケジュール」を容易に把握できるようになりました。担当者単位のスケジュール把握機能「ガントチャート(個人)」を追加しました。自分のタスク・スケジュールの状況を確認することができ、EXCELに出力して報告書にするなどもできます。管理者は、各メンバ状況を確認して負荷がないか、作業重複がないかなどの確認をすることができます。問合せ管理では複数回答に対応した機能となっています。会話形式でやり取りをすることができます。検索オプションに「予実表示」を追加しました。これまでは、過去は実績、未来は予定表示されていましたが、予定と実績がどうなっているのかが一覧で把握できるようになりました。日単位による表示で工数の入力状況を即時確認できます。タスク連動ガントチャートでタスクを移動させる際、営業日を加味した移動ができるようになりました。リスケジュールしやすいよう、1タスクの移動により関連するタスクも連動しスケジュール移動できる機能を追加しました。「タスク連動」がONだと動かしたタスクに関連するタスクについても連動し1週間(5日分)移動した場合の予測線が表示されます。マイルストーンの移動操作性を改善しました。社内ではOBPMで進捗管理しているが、お客様に進捗表を提出する時はEXCELで提出したい。EXCELで残しておきたい。ご要望にお答えしてガントチャートをEXCEL出力できるようになりました。)を選択してテンプレートへの出力ができるようになりました。品質分析レポート(バグ収束曲線、パレート図、障害分析)OBPMに登録したテストの予定情報と実績情報や発生した障害情報(原因や分類、発生数や完了数など)を元にExcelテンプレートファイルに出力することで、品質分析に使用することができるようになりました。追加できるようにしました。項目タイプは、チェックボックス、マスタ設定、日付入力、テキスト入力、数値入力の5タイプ。任意入力か必須入力かの選択が可能です。主な機能リソース管理機能の大幅強化Ver5.1では、リソースヒストグラム、開発メンバアサイン状況機能を大幅に強化しました。リソースヒストグラム機能の計画工数の日別入力により、小規模プロジェクトの工数管理をより正確に行なえるようになりました。勤怠工数実績の一覧表示画面に、メンバー毎の最終入力日項目を追加しました。これにより誰の入力が滞っているのか等の確認がよりしやすくなりました。主な機能ガントチャート大幅刷新!複数プロジェクトのガントチャートをグルーピングVer5.0では、ガントチャート機能を一から見直し、様々な改善を行いました。ことで、各プロジェクトの関係性を可視化。WBSが検索できるようになりました。1万タスクを10秒以内に表示できるようになりました。WBS階層の展開がトグルによって行なえるようになりました。先レート対応(来期の単価が決まった時に、現単価+新単価で計画ができる)現在の単価に加え、新単価が決まった時(来期の単価が決まった場合など)に、現単価+新単価で見積作成や実行予算の計画が可能になり、より精度の高い原価管理を実現する事ができるようになりました。主な機能ガントチャートがついに5階層化へ今回の4.0は、お客様からのご要望の多かった、ガントチャートの強化を重点的に行いました。購買システムや経理システムとの、更なる連携パターンを増やしました。分析レポートOBPMに蓄積されている様々なプロジェクト管理情報を、リアルタイムに分析レポートとして表示できます。経営会議やPMOミーティングで活用することができます。生産性把握リソースヒストグラム機能強化リソースヒストグラムの工数単位を「人月・人日」だけでなく、「人時(時間)」にも対応して、表示についてはリソースの「予定と実績」を「月・旬・日」で参照可能です。ガントチャートの計画工数とリソースヒスト工数連携も可能になりました。品質指標の基準となるレビュー項目を入れ、ドメインごとにレビューパターンが作れます。ガントチャートのマイルストーン設定との連携で、工程-タスク終了時に判定情報や指摘内容をレビュー実績登録し、組織で品質強化に取り組めます。ナレッジ管理:明細情報(要件)明細情報とは、顧客からの要件や機能のことで、類似要件・類似カスタマイズを発見することが、この機能の目的です。検索したい要件や開発・カスタマイズ内容を横串検索することにより、開発ノウハウを共有できます。障害登録された情報を蓄積して、横串検索することにより、同じ事象で障害になっているプロジェクトを見つけ、迅速な障害対応が可能になります。客先常駐など外部環境からOBPMを利用する際に、セキュリティポリシーなどの理由でネットワークに接続できない場合があります。Projectで細かな管理をしたいというケースもあります。Projectをハンドリング可能なツールとして活用し、OBPMからのエクスポートおよびOBPMへのインポートの両方を可能としました。