サッシ取り付けが終わったら、サッシと躯体との間をモルタル充填していきます。充填後は鏝でならして完了です外壁の補修も進んでいます。今日は際根太の木下地を行いました。田中です今日はコンクリ打設を行いました。打設箇所はPH階と建物正面の塀です。木目を出すために杉板を使用します。配管・配線工事に入りました。M邸の進捗状況ですR階コン打設後、PHの工事入りました。墨出しを行い型枠の根巻をして、壁の配筋を行いました。配筋が完了した面の内壁を建込互いに支障のないよう進めていきます。壁を建込後はスラブ張りをし、スタイロフォーム(断熱材)・天井インサートを打ちをします。それからスラブ・パラペットの配筋を行い、パラペットの建込をしてPHは完了です。PH階の躯体工事中、1階のスラブや2階の壁・R階パラペットの脱枠と行いました。外部も足場の迫上とシートを行いました。今日は2階のコンクリ打設を行いました。ポンプ車による打設です。生コンをポンプ車に入れ、打設箇所まで圧送します。上から見るとこんな感じです。打設状況です打設後は金ゴテ押です明日よりペントハウス(塔屋)の工事に入ります。