本日より鉄筋工事に入りました。型枠工事は内外部の固めを行っています1階部・車庫の方は左官工事に入っています。サンダーケレンを行い補修をしています。M邸は現在2階の躯体工事です。コンクリ打設後墨出しを行いその間に外部足場の迫り上げ組立です。2階の壁の型枠材・鉄筋と搬入です。壁枠の建込と壁配筋と行いました。1階の壁・車庫のスラブの脱枠と行いました。ジャンカもなくきれいに入っています。※脱枠時期は決まっていて、壁は5N/mm2以上・梁下は強度に関係なく28日以上等決まりがあります。今日から梁底枠の型枠に入りました。GWまでに壁の固めをしスラブを張る段取りまでしてGWに入る予定です。明けよりスラブ張りに入ります。