ついて2019-09-14大通りからも見える看板きの屋で看板の役割を果たすのは今のところ玄関の暖簾だけです。いっても一間分(幅約180cm、高さ約100cm)ある大きなもので、そこそこ目立ちます。南側に位置した玄関暖簾ですので、ほとんどのお客様が通られる建物東側に面した大通りからは看板...大通りからも見える看板2019-08-22オープンして痛感したこととりあえずオープンしてみて、とてもバタバタしています。いうのも、実際オープンすることで、なにが必要か?何が足りないか?が一気に見えてきました。hostel8月17日オープンします。遅れましたが明日8月17日から営業致します。ご予約はブッキングドットコムbooking.comにて承っております。hostel8月17日オープンします。2019-07-29古い欄間を移植トイレ前に目隠しのための暖簾を下げます。どんな暖簾なのかは、いまだに決まっていなのですが(試行錯誤したものの一旦保留しています。建物が仕上がってから考え、判断したいので...)、目隠しの用途のほかにトイレのサインとしての役割も果たしもらうつもり...古い欄間を移植2019-07-29今月中に残工事片付け、引き渡しです。残っていた細かい雑作を今月中に片付けて一旦引き渡ししていただくことになりました。残ってますが...踏ん張りどころです。今月中に残工事片付け、引き渡しです。2019-07-27工事の遅れ、開業の遅れ、反省点7月オープン予定のきの屋でしたが、すでに7月も終わりですね。遅れております...。建物の内部の工事はほぼほぼ終わっているものの、外工事や細かい雑作が残っており、結局7月末まで長引いてしまいました。当初は雑作の全部が完了せずとも、建物の中が概...工事の遅れ、開業の遅れ、反省点2019-07-11旅館業法許可と飲食店営業許可が降りました。思ったより早く、1週間掛からずに、7月3日にはもう降りました。今月オープン予定なので、その辺は憂慮していただけたのかもしれません。いうのも、先方には元々7月1日にはオープン予定と伝えていました...旅館業法許可と飲食店営業許可が降りました。その3(敷布団)敷布団ですが、これも家庭用洗濯機やコインランドリーで洗えるタイプで当初は探していました。アマゾンでいくつか試しに買ってみたんですが...寝てみた感じ、ちょっとだけ薄いんですよね。いうか床の底付き感がある。その2(掛け布団)前回の続きで。ホステルで使う布団に関して。最初、掛け布団は羽毛にしようと決めていました。綿布団の方が安価ですが、自宅やコインランドリーで洗えないデメリットがあります。陶器風呂の浴室も概ね仕上がりました。信楽焼の緑色と茶色の陶器風呂が緑と銀の混色タイルとマッチしていると思います。工事も終わりに近づいたので、消防と建築の完了検査がありました。これが終われば、いよいよ旅館業法許可申請に入ります。以前にも書いたとおり、旅館業を始めるには、旅館業法許可を得る必要があり、そのために営業する建物が満たすべき、法律や条例で定め...消防と建築の完了検査2019-06-03聚楽壁塗り一部の漆喰壁はラフ仕上げで自分も手伝ったんですけど、聚楽壁の塗りはそうはいかないです。聚楽壁は平らに綺麗に塗るので、左官屋さんに全てお願いしています。素人ではさすがに、技量も時間も足りないです...。それに漆喰にしても聚楽にしても綺麗に滑らか...聚楽壁塗り2019-05-23漆喰壁塗り予算の都合で、一部の壁塗りを自分でやることにしました。これは浴室の脱衣所を塗っている様子です。左官屋さんにコテなどの道具と材料は用意していただき、教えてもらいながらです。事前に発注した暖簾の制作の様子を撮影したい旨を伝えたところ、快く了承していただき、よく晴れたこの日に行うと連絡を頂きました。工程の途中で何度も干すので天気のいい日に行うようです。他にも玄関の硝子戸の硝子面にカッティングシートを貼るという案がありました。使用する古建具の硝子戸は硝子面が薄く、貼る際などに耐久性に不安があります。日除け暖簾ですが、いくつか問題があることが分かり、日除け暖簾以外の選択肢も改めて検討することにしました。先に書いたように、1つは内照式看板+カッティングシートです。さんに持ち込んだのです。今、ホステルのロゴ入り暖簾を作っているので、それについて書きます。ホステルの看板をどうしようかと考えてたとき、古民家カフェやホステルなんかをいろいろ調べると、玄関に設けた屋号入り暖簾が素敵だなと思っていました。浴室の左官工事の様子です。コンクリートで下地が出来上がったところです。壁とアーチ型の天井はタイル張りで、浴槽と床は十和田石張りで仕上げます。浴室の左官工事の様子2019-05-01一新された外観ようやく足場が外れ、外観が全部見えるようになりました。今回の工事で外観はすっかり新しくなっています。注文していた信楽焼の陶器風呂が納品されました。遠くの滋賀県にある有名な焼き物工房に依頼したものです。非常に大きく重たい代物なので送料も馬鹿になりません。正面玄関を含むファサードはいわば建物の顔です。正面玄関のデザインを私や父や設計士さんで案を出し合いました。個性的な案も出て面白かったのですが、一部分が主張しすぎて調和を乱してしまことは避けたいです。この建物に合った雰囲気の合っているとい...ホステルの正面玄関2019-04-15ホステル開業の延期4月末に工事完了予定でしたが、6月頃に延びそうです...。開業予定も6月~7月に延期せざるを得ません。工事内容の変更や業者さんのスケジュールの都合など、いろいろと要因があります。一時期は台風被害の修繕の依頼が大工さんに殺到したこともあり、工...ホステル開業の延期2019-04-14ホステルの工事も進み、内装が徐々に出来上がりつつある2受付カウンターが出来上がりました。天板には古材を使ってます。周りの新材の木と違うので少しのアクセントになります。各客室の洗面台の天板にも敢えて古材を使っています。キッチンのカウンターも出来ました。曲線の天井はタイル張りで、浴槽は切石で仕上げる予定です。ホステルの浴室2019-04-03ホステルの工事も進み、内装が徐々に出来上がりつつあるホステルの工事も進み、内装が徐々に出来上がりつつあります。脱衣所のカウンターです。脱衣籠を置いたり、洗面台が嵌ります。味のある廃材の木を使ってます。廃材は取り壊した古民家や蔵などからタダ同然で手に入れたものを手配していただいている...ホステルの工事も進み、内装が徐々に出来上がりつつある2019-03-07ホステルのショップカードの試作品を作りました。きの屋のショップカードの試作品を作りました。いうのがあると思うの...ホステルのショップカードの試作品を作りました。2019-03-03ホステルの工事の様子2客室の工事の様子。間仕切り収納にはTVや冷蔵庫が収まります。改装工事も進み出来上がりの姿が徐々に見えてきました。↑元は押入れだった場所を受付窓口に。↑増築したカウンタースペース。一間幅の窓が3つもある陽当りのいい席。hostel8月17日オープンします。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。