一人がユンボ、2人で土を掘り、2人で猫を押す連携プレーになります。SK佐々木さんはとてもチームワークが良く、面白い。▲中は段差があるので、歩み板で移動。▲土の山は、表面はカチカチに凍っている。うちに無くなっていく。▲表面の凍った土の塊が見える。凍った土は本当に凍りのようだ。左の奥の元の床の間からは、坪庭でも出てきていた岩盤が顔を出す。▲そして中の土からも、天然の栗石が多く出てくる。あれよあれよと、結局午前中で坪庭からの残土は姿を消した。▲残土が無くなりとてもスッキリした内部。▲ダンプに積まれた坪庭からの残土、約4立米。坪庭からの残土の処分が終わると、次は中の残土を処分する。中の土に隠れた基礎を出すように、全体を掘り下げていく。▲ロンTになり、2人分働く勢いのある職人さん。頼もしい!▲土台の下から30センチ掘り下げている。基礎補強工事の初日は、中の間の残土撤去まで終わった。▲土嚢袋は、土間や基礎を解体した時のコンクリート殻。2日目、格子の間からのスタート。▲格子の間だけは地盤も乾燥していた。石垣の上に10cmのコンクリートがあり、その上に土台が載っている。石積基礎からの冷気で土は氷のように中まで凍りピックで解体しながら進む。3尺中通りは独立基礎になっている。石積基礎は今回のリノベーションではコストが掛かり過ぎるので手を付けないが、その上の10cmのコンクリートと、スラブを一体に打ち、地震の揺れによる石積基礎の倒壊を防ぐ。砕石も厚くして、基礎の凍上を防止する。▲石積基礎と独立基礎の間を見る。▲土台、コンクリート、石積基礎の断面。石積基礎になり、こちらは北西側(道路側)。▲基礎が出て建物が持ち上がっていて、発掘現場のよう。地中梁を入れて、基礎に上からの力を分散させるようにする。▲元、水回りだった部分。真ん中に地中梁が走る。内部の根切りも終わり、続いて掘った部分に砕石を入れていきます。寒冷地では、地盤の凍上も吸収し軽減してくれます。▲排出するよりも、入れる方がアッという間に終わる。▲掘り下げた地中梁の様子。▲奥からプレートで砕石を転圧し締め固める。▲しっかり締め固めるのが大事なポイント。寒波の中、嵐のような2日間が終わり、一旦私にバトンタッチ。既存の基礎に鉄筋を差す、差し筋工事をひとり進めてゆきます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。byZIGZAG社-会社概要-PRESS。