25年2月25日(月)完成致しました。25,2,18(月)本堂の仏具を移動し、畳を上げる。このように、下板が割れていたり、虫に食われた松板が多数あった。板を外すと基礎が出現。現場あわせのものなので、このような名人技がみられる。今回も、閻魔様の時のように、墓石が出現。墓石に「法師」の文字があるので、お坊さんの石であることがわかった。今回の石と前回の阿弥陀如来の安置した場所の隣に安置する。正面をブルーシートで隠し、埃の侵入を防ぐ。床下にさらに沈まないように基礎を置き、補強をこれからしていく作業をする。床下の梁に補強の支えを写真のように組んでいく。床板をその上に張っていく。)25,2,19(火)今朝は朝から冷たい雨が降っていたが、途中から雪交じりになり、とうとう粉雪に変わるほど、寒い一日となった。頭領は職人さんと二人で、本堂中央の板張りに取りかかった。中央に桟を張った後、合板をその上に貼りにかかった。職人さんは、廊下の板のの取り外しにかかった。外してみるとこの通り。本堂と同じように、梁の下に補助の桟を渡し、補強した。合板を張り終えた後、鏡板の貼り付けにかかる。廊下の下の補強部分の写真その2.午後、用事から帰るとすでに敷居は新しいものに変更され、元通りになっていた。本堂中央の鏡板もほとんど完成していた。(本日ここまで)今朝、できあがった鏡の部分に、仮に仏具を置いて朝のお勤めをした。昨日で終わったのである。畳が出来上がってくればはめこみ、すべて終了となる。畳も前回お世話になりました。今回は、本堂内陣と正面廊下の畳を作っていただきます。内陣は、鏡を作ったので、サイズ(丈)が140cmだったり、江戸間幅(大)だったり、小幅のものがあったりと結構寸法がいろいろと分かれていて作る立場としては面倒だったと思います。他にはないサイズの畳です。畳をそらせ、足で踏んではめ込みます。本堂正面の廊下も畳が入りました。ご心配をしてくれて、改修の手はずとなりました。全部で13間の長さがあり、写真のように鍵の地に曲がっております。正面には欄間がありこれもだいぶ痛んでいるので、ここも改修する予定で、完成後には喜光院壇徒の永嶌弘子氏にお願いし、写仏画を寄贈していただくお願いをしてあります。お願いし、3月中旬頃から工事を開始し、法事の合間を縫って、4月上旬には、完成の予定です。その工事が落ち着いたら、境内に古塔婆のお焚き上げをする場所を作り、ご祈祷、ご祈願ができるようにして差し上げる予定です。24,3,12工事開始。早朝、いよいよ養生をして埃が本堂内陣に入らないようにして工事始まりました。内部の様子がだいぶ見えるようになりました。完全に取り払われたあと。四角い穴が規則正しく開いた板が現れました。これは、昔、2本の間に板を通して天井裏に登るはしごにしていたものとのこと。細かく見ていくと、瓦の下の木皮に穴が開いているところがいくつも発見。ネズミが昔食ったあとだろう、また、屋根瓦をなおした先代の時に、シートが敷いてあるから雨漏りすることはない、とのこと。斜めの材木は、突き出しの屋根柱。3月21日いよいよ木枠の取り付け工事が始まる。船をちょうど造るときと同じように縦横の骨組みを1本1本はめ込んでいくのだ。200年も前の回廊なので、当然現場あわせの寸法となる。工場であらかじめ切ってきたものを現場で細かな寸法にあわせながら組んでいく。「吉祥院護持会」の発注だが、お金はある時払いでお願いしている。そのためだけの寄付があればよいのだが、出来るだけ、お檀家さんに負担がないように、護持会費を使い、何回かに分けて、支払いすることになっている。安いだけではダメで、「良い仕事」をしていただく事が大切だ、と感じ仕事を行ってくださります。ないと、また、直さなければならなくなってしまうから。昨年は、お閻魔様の部屋の修繕をしていただいたおかげで、あの東日本大震災の「5強」の揺れにも、何とか持ってくれました。枠組みが完成したあと、22日、本日は、いよいよ四角い板を1枚1枚、内側から、釘で打ち込みます。それは、それは、細かい仕事。長い長い廊下ですので、すべて仕上がるのは、あと4日ほどかかる予定です。法事がその間あるので、その日は仕事が半日しかできない日もあります。木目が1枚1枚違うことがわかるでしょう。この欄間は外して板を張ってもらい、ちぎり絵、もしくは、仏画を奉納していただき、収まることが決まっています。永嶌弘子氏と25日(日)に打ち合わせの予定です。氏は、上野の森美術館にて、4月20日(金)より「ちぎり絵」展に作品を展示予定で、今年は努力賞をいただいてる由。