屋根屋家業の屋根裏部屋、おかげさまで16年続けてます。未分類五WEJ屋根屋家業の屋根裏部屋、おかげさまで16年続けてます。長尺(仮)が綴る日記です。昨年、2006年6月から10ヶ月の屋根工期をいただいて施工が始まった。製作して施工検証を行い、工期を10ヶ月に設定してゼネコンに施工計画・工程表を提出した。【東面の緑化土壌の完成。南面から施工開始をして東面に回り、綺麗な曲線を描いている。【南面から東面を望む。】ウエット・ジェット緑化システムにバーミューダグラスやケンタッキーグラスの種子を混入して吹き付ける。】トラス鉄骨工事が大幅に遅れて、昨年11月はじめには屋根下地のエテルニット構法を施工できたのはほんのわずかであった。10ヶ月の工期の半分を過ぎても屋根の下地を完成することができない状態が続いた。世界中のどこの屋根屋が施工したことのない三次元形状である。18,000点のエテルニットが山積みになっていく、しかし取り付け施工ができずに手待ち状態が続いた。本格的な作業は12月に入ってからであった。いった議論がゼネコンと続いた。尽力・人力のお陰で昨日、東西南北の緑化工事を完了することができた。応援にかけつけてくれた。