仮設足場の組み立てから。明日は高圧ジェット洗浄に、お伺いいたします。高圧ジェット洗浄は高い箇所、コロニアル屋根から洗ってゆきます。お打合せの通り、雨樋の内部も洗浄してきれいになりました。続いて、付帯パーツの破風板や雨樋の外部も、洗浄します。続いて、外壁ジョリパットの高圧ジェット洗浄の、様子です。経年のカビや藻類、汚れ等を、除去。換気フード廻りの汚れを、発見しました。きれいに落とします!玄関ポーチのFRP防水も、きれい洗っておきました。ベランダテラスのアクリル板も、きれいになりましたでしょうか。外壁ジョリパットではないですが、サッシ廻りやレールも、高圧ジェット洗浄です。高圧ジェット洗浄の最後に、外階段回りを洗い流して完了です。塗料が付着してはいけない箇所のビニール養生です。その他、サッシ廻り等の養生。ベランダも、ご確認ください。こちらは、お打合せのベランダの飾り格子の脱着。フレームを全て取り外して、外壁ジョリパットをきれいに仕上げられるよう、準備します。フレームを固定しているL型のアングルは、残しました。取り付け時、同じビス穴に取り付けると外壁ジョリパットを痛める恐れがあるためです。本日も、宜しくお願い致します。外壁ジョリパットをきれいに塗り込むため、付属のエアコン冷媒管保護カバーを取り外します。残っている、お庭廻りの養生の様子です。外階段は、滑りにくいノンスリップタイプです。玄関ドア廻りも、塗料が付着しないよう、養生します。養生が終ると、サッシ廻りのコーキングです。コーキング材用の密着プライマーの塗布から。変成シリコンコーキング装填後、ヘラで押さえてゆきます。シャッター廻りも、同じくです。サッシ廻りのコーキング施工後の様子です。各所、コーキングの様子。本日は、ここまでです。本日は、カラーベストコロニアル屋根の、下地調整です。割れている箇所をコーキング材で、下地調整。密着プライマーの塗布から。変成シリコンコーキングで止水処理。雨押え板金も、同じように施工してゆきます。棟包み板金も、ジョイント部分は全て、コーキング処理を行います。クラック(ひび割れ)箇所を、網羅しております。着工時に、奥様とお打合せの箇所は、このように下地処理を行いました。断熱塗装ガイナで、復活できると思います。こちらも、K様とのお打合せの雨樋の金物の根本。変成シリコンコーキングで止水処理。本日は、外壁ジョリパットの下塗りですが、その前に通常のシリコンコーキング個所に、バリアプライマーを塗布。アルミ笠木と外壁ジョリパットの取り合い部分。早期の剥離を引き起こす可能性があります。こちらは、テラス内部です。テラス屋根の上を施工するため、単管の柱で補強しました。お打合せのミラクシーラーエコホワイト。下塗りから防カビ仕様で、施工後のカビの発生を抑制します。仮設足場の補強部分は、浮かせて施工します。各所、下塗り後の写真です。ローラーで施工できない箇所は、刷毛で丁寧に塗り込みます。お気遣いいただきありがとうございます。初夏のような陽気で、美味しく頂きました。下塗り工程が残っている箇所を、防カビ材配合のミラクシーラーエコホワイト。続いて、クラック処理の様子です。特殊防水材のパラテックス。アートフレッシュのツヤが変わって、ジョリパットの風合いが損なわれるため、パラテックスを使用しております。こちらも、クラック(ひび割れ)処理の様子です。Vカット後、パラテックス。ベランダの上あたりの、確認が難しい部分です。ひび割れの処理を行いました。丁寧に進めております。本日から、外壁ジョリパットの中塗り。ハルス複合アートフレッシュです。細部から、刷毛で丁寧に施工。二階の屋根廻りの外壁ジョリパットから、進めます。この後、屋根の工程に進めるためです。写真は、屋根廻りの中塗りと上塗りの様子です。続いて、屋根の棟包み板金の下塗り密着プライマーの塗布。こちらが、K様とお打合せの遮熱プライマーです。通常プライマーの約3倍の遮熱効果で、ガイナの性能を100%発揮させます。下塗り、塗り替え遮熱プライマーの様子です。