現場ブログこんばんは。ブログを見て頂きありがとうございます。2~3日暖かくてホッ!としていましたが、今日は寒かったですね。した強い基礎が完成したK.R様邸です。土台と基礎を繋ぐためのボルトもしっかりと埋め込んであります。基礎巾15センチのしっかりとした土台が完成しました!建物内部の外周部の床に断熱材取付が取り付けられています。昨日は土台敷き込みが行われました。土台外周部には白アリの来ない豪州ヒノキが仕様されています。土台の1本1本にお施主様の名前が刻まれています。基礎断熱と土台の間に発砲ウレタンを注入されています。することで気密と断熱がしっかりとなされます。(写真の白い部分)換気システムの設置とダクトの配管も行われました。青もテープでしっかりと固定されていきます。今日はクレーンでの建て込みが行われました。その様子は明日のブログでお伝えします。現場ブログこんばんは。ブログを見て頂きありがとうございます。昨日、今日と暖かい日となりましたが、午後から雨になりました。立ち上り部分のコンクリート打設後の養生期間が終わり型枠が解体されたK.R様邸です。午後も雨が降らずに解体作業が進みました。外周部に取付けてある基礎断熱材の高さ調整も行われます。建物内部の外周部の床にも断熱材が取付取付られます。写真は玄関土間、ポーチのコンクリート打設も行われました。した強い基礎の完成となります。現場ブログこんばんは。ブログを見て頂きありがとうございます。寒い日が続いています。本日コンクリート打設が行われました。立ち上り部分の型枠組立が完了です。立ち上り部分のコンクリート打設を同時に行います。この基礎断熱材は、基礎コンクリートからの熱の進入を防ぐ役割をしてくれます。!鉄筋もしっかり入っています!コンクリート打設が完了して、養生期間となります。寒さが強いので凍結防止のために念入りに養生がされました。現場ブログこんばんは。ブログを見て頂きありがとうございます。お天気に恵まれた昨日、K.R様邸のベースコンクリートの打設が行われました。写真はベースコンクリート打設状況です。クレーンを使いコンクリートを吊り上げて流し込んでいきます。コンクリート打設後にコンクリートを均していきます。職人技ですよ!凄かったです!そして、今朝の状況は・・・。今日は、立ち上り部分の型枠組立が行われました。その様子は後日に・・・。現場ブログこんばんは。ブログを見て頂きありがとうございます。寒い日が続いていますが、風邪などひかれていないですか?昨日より寒くない!と現場ではベースの鉄筋組立が行われていましたK.R様邸です。基礎周りには基礎を強くするためにコンクリート打設が行われています。本日は、基礎ベースの型枠組立が行われベースの鉄筋組立が行われました。本日配筋検査も行われました。社長が設計図書通りに施工してあるか検査を行いました。設計図書通り施工してあるのを確認しました。13ミリの鉄筋を200ミリピッチで組みます。明日もお天気だったらいいのにな・・・。ベースコンクリートの打設が予定されています。