山と耕作可能地が揃った素材を購入し、2009年初めから畑と田んぼを作り、半田舎暮らしとほとんど経験がなかった農業を始めた。2010年には農業従事者として認められ、農地も自己所有となる。ご近所の畑を借り、規模を拡大して農家の仕事にあたっている。コメも野菜もやっており、週末農業の限界も感じていたが、2011年末に40年続けたサラリーマンを辞め、専業農家に脱皮した。穫れた作物は横浜の家の玄関先で販売、配達もやっていたが、古希を迎えたこともあり、2019年春に毎週の直売をやめた。不定期の直売と宅配便利用のコメやイモ類の販売に移行している。今年前半のマスター工程づくりに着手いろいろ課題を作っている一方で、優先順位の決定も必要になりつつある。マスター工程をたてなければいけないだろう。重要な時間軸であるイネ作りに関しては、五月末頃の田植えを前提として前の予定を決めると、3月初め頃浸種、4月初め頃の播種となり、約7週程度の期間をとって田植えとなる。昨年自作した筋播き用の道具があまりうまく機能しなかった嫌いもあり、今回はみくに式種まき機という手動式機械を注文済みで、これにより70g/箱を目指して成苗を育てようと考えている。実施項目の面でも、田んぼがらみのものを洗い出しておかねばならない。田んぼについては、1~4号全ての畦の整形(3週末程度)、4号田んぼのレベル調整(1週末)、畑としている2~3号の代掻き等(3週末)などがある。これらと、農閑期の実施項目を田植え時期までにできる限りやっておく必要がある。いうことで、工程を整理し始めることにした。