完了検査も終え、大方工事完了し、施主様のご了解のもとオープンハウスを行いました。みなさまご来場いただき誠にありがとうございました。当日は真西から強風雪の天候でしたが、さっそく曲屋の形態が功を奏していました。張り終え足場も解体撤去されました。内部工事はボード張り下地工事へと進行しています。今後は3月末の完成を目指し工事進行します。3月31日と4月1日にはオープンハウスを開催予定になっています。年が明けてから充填断熱気密施工を開始しています。住まいの基本的性能を確保する重要な工事ですので慎重丁寧に施してもらいます。木軸組み建て方が完了し外部断熱サッシ取付け終了しました。雪の降り出す前に囲うことができました。左:雪の中の全景写真。基礎配筋検査を終え、ベースコンクリート打設を行いました。写真は、北西側から見たところです。◆2011・11・14丁張り立会い建物配置とレベルを現地設定する、丁張り立会いを行いました。写真手前が駐車場、その奥にL字型建物が配置されます。高台に計画された住宅です。厳しい横殴りの冬の西風を防ぎ、快適な環境を確保できるよう配慮されています。計画が整い、仏式に於いて地鎮祭を執り行いました。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。