編集・ポスプロ本日23時に修正版トレーラー作業終了。修正版と言いつつ4月7日のバージョンからそれほど多くの変化はないです。新規に2カットを追加して、多少エフェクトや背景をいじったり...。やり残したことは多いのですが、絵コンテがあと少しでアップです。本編制作に取りかかりますので、この辺で手を置こうかなと。次の新トレーラーは...いつくらいになるでしょうか。編集・ポスプロ東京アニメフェアが終わってすぐに取りかかったのはトレーラーの修正作業でした。今週海外へ出張されるテイルエンダーズプロデューサーの小豆沢さんにプロモーション用として持って行ってもらう為のものです。その海外遠征用トレーラーが本日10:05にデータ出力を終え、10:30までにサーバにアップ完了。1週間ほどの短い期間でしたがギリギリまで作業し、半分ほどのカットに手が入ったことになります。編集・ポスプロ3/13にアップした確認用のトレーラーから4日間。構成やカットの内容を変更したため、もう一度チェックしてもらうべく本日11時半に「トレーラーチェックver2」をサーバにアップしました。予定より1時間半遅れての完成...スミマセン。前回よりも各カットに手が入り、構成も調整したのでわかりやすくなったかと思っています(古いバージョンも残してあるので、いつか公開してみたいですね)。編集・ポスプロ東京アニメフェア用トレーラー(予告編)の暫定確認バージョンを出力。プロデューサーさんに現状と構成をチェックしてもらうためのものなので、背景やエフェクトがなかったり、原画の色がまだ着いていない状態の未完成動画です。本来の締め切りは昨晩アップの予定だったんですが、色々と遅れてしまいました...。作業してなんとか本日の朝9時半にサーバへアップ完了。編集・ポスプロ3/3に一度アップしてもらったメインテーマ曲の完パケ版でしたが、2ヶ所だけ修正要望をお伝えしたところ、本日、その完璧版が届きました。何度もやりとりしたおかげでイメージ通りです。ありがとうございます。イメージは最初の試作曲から出来上がってましたので、こちらが伝えたのは曲の長さとか構成についてばかりなんですが。編集・ポスプロ本日、メインテーマ曲の完パケ版が送られてきました。完パケとは「完全パッケージ、完成パッケージ」の略で、最終バージョンってことですね。デモソングの時と比べて音の厚みが増してます!...が、ちょっと気になるとこも。時間的に難しいですが、最後の要望出してみます。それから「曲のタイトル」と「歌詞」も送られてきました。編集・ポスプロ2/7のテイルエンダーズ会議用に用意した動画コンテより20日間ほど経ち、絵コンテ部分を現在までに上がっている原画に差し替えたバージョンの動画コンテを作成しました。本日、パンフレットのデータチェックと合わせてプロデューサーさんに確認を取ってもらいます。編集・ポスプロ本日、デモソングのバージョン3がアップされて来ました。編集・ポスプロ昨晩、1/29にアップされたデモソング試作曲がバージョン2となって上がってきました。前回色々とお伝えした要望を取り入れて頂き、ほぼ最終イメージとなっております。あとは時間軸のちょっとした調整でFixとなりそうです。編集・ポスプロ「動画コンテ」とは絵コンテなどの静止画を編集して動画にしたものです。本編の動画コンテ制作はもう少し先になりますが、まずはテイルエンダーズのトレーラー(予告編)用として、ラフの静止画にある程度の動きやタイミングをつけ、先日頂いたデモソングに合わせて編集しています。1時過ぎに完成した動画コンテ(ver1)をチェック、修正し、トレーラー用動画コンテ(ver2)作業は終了です。先月の会議でお伝えした通りのイメージになっており、ホントお任せして良かったです。こちらのよくわからない抽象的な説明を明快なイメージにして頂きました。音楽があるとテンション上がりますねぇ。今後は曲に対して注文というより映像のタイミング的に微調整をしてもらう予定。