リフォームまで、住まいづくりをトータルでサポートいたします。まい設計e-スタイルが手がけさせていただきましたつくば市Y様邸新築現場の施工工程をご紹介いたします。施工の工程、家が出来上がるまでの詳細がお分かりいただけるかと思います。本日から解体工事開始です。母屋が55坪、物置35坪の解体工事が始まります。入母屋造りで屋根が大きく、物置もあるので20日間くらいかかりました。更地状態になったところで、お施主様に建物配置の確認をして頂きました。土地が500坪以上あるので、どの位置に玄関が来るのか、リビングの位置は・・・など、基礎工事が終わってからでは訂正出来ないので、現場で地縄を張って打ち合わせを行いました。この時GL(基準高さ)の設定も行いました。基礎工事の前に地盤が大丈夫かどうか、地盤調査をしました。調査はスエーディングサウンディング式で行いました。直径20ミリのロッドを荷重をかけながら回転させて貫入の速さ等を元に数値化します。地盤調査の結果が出ました。判定は、改良が必要となりました。5ヶ所測定して3.5mくらいまでのところに、弱いところが3ヶ所ありました。柱状改良が必要とのことででした。祭壇に奉納、土地の神様に二礼二拍手一礼してお頼みしました。この日は天気もよくて風もなく、良い地鎮祭日和でした。(柱状改良)の開始です。柱状改良とは、直径60cm~70cmのスクリュウを地中に貫入して、穴を掘ります。その穴に、現場の土とセメントと水・固化材を混ぜて、打設を行います。長さ3.75mで直径60cmのコンクリート製の柱を、69本、基礎の底部に施工しました。期間は3日かかりました。この日は、やり方を行いました。やり方とは、建物の位置及び高さを決めることです。四方に杭を立て、貫を回して糸を張って、位置と高さを設定していきます。12月の仕事納めの日なので、やり方から基礎工事まで1週間くらいあるので、念のため逃げも3ヶ所打っておきました。基礎の工程は、やり方→根切り→地業→鉄筋組み→スリーブ→鉄筋検査→ベースコン打込み→立上り型枠→立上りコン打込み→型枠ばらし→埋戻し整地です。型枠をばらしてから、給排水の先行配管及び玄関の土間コンクリートや階段、南側テラス土間、エコキュート下端の土間コンクリートも施工しました。材種はお客様のご要望で桧材を使いました。1階の面積が46坪ありますので、2日間予定してしました。建方の前日、先行足場を掛けました。翌日の上棟の準備です。延床面積65坪なので、柱や梁などの軸組を組むとやはり大きい!!無事完了し、屋根の垂木を掛けて、野地板を貼る準備です。12.野地板・ルーフィング施工1階・2階の野地板の施工、ルーフィング(ゴムアス)を貼って屋根工事の準備ができました。建物の外周部も、面材耐力壁(ダイケンのアセダス耐震ボード)を貼りました。