現場事務所の隣に建てた左官小屋で前回紹介した地元の土を練り現場の小舞竹をした外壁に塗りこんでいきます。して漆喰下地が出来上がっていきます。その上に今度は漆喰を塗っていきます。漆喰は屋根庇の目地にも塗ります。外壁と屋根の漆喰仕上状況です。屋根はまるで雪が降り積もっているかのように真っ白に仕上がっています。瓦工事は一番上の大屋根が終わり、1階の庇屋根工事状況です。皆様の名前や願い等を裏面に記した屋根瓦工事が無事完了しました。てっぺんの鯱(シャチ)瓦+それを支える大棟両端の鬼瓦です瓦が葺き終わった後に大棟の装飾瓦(正式名称:輪違い瓦と言います)そして左官工事による漆喰仕上です。両端シャチの尾の一番先端に避雷針を設置しました。総数1万8千枚に及ぶ瓦葺き工事・・・大変お疲れ様でした。片側で幅2.6m×高さ4.7mの巨大建具です。建具業者の工場にて最終検査を受けている状況ですちなみに下の写真は大扉の閂(かんぬき:錠前のような物)です15�×15�にて長さ2m以上あります。気軽に施錠できる代物ではありません。検査も無事通り現場にて建具吊り込み状況です寸法が大きいだけにこの日の為に入念な打ち合わせを繰り返してきました。吊り込み後は現場も雰囲気もまた様変わりしました。-瓦葺き直前の状況で、いよいよこれから瓦を葺きます。裏側には1枚瓦城主の記名してある瓦なので職人が丁重に運びながら葺いていきます。瓦はとても重いので(総計1万8千枚載せる予定です)葺き終わった時点で、大荷重のため建物が若干下がります。(もちろん想定内なのでそれを考慮して工事を進めています)瓦を葺くと、建物もまた違った印象に見えてきます。今回は左官工事のご紹介です。現場着工当初より地元の土を寝かせて(保存期間中は何度か土の練り返しを行っております)藁(わら)を混ぜて粘り気を出し小舞竹に練り込んでいきます。小舞竹とは竹と縄で編み込んで土壁の骨組みにあたる部分を作り出しています。当社が以前手掛けた東武館移築工事にても同様の工法にて壁を仕上げました。2階の荒壁部分に小舞竹を組んでいる状況です。土塗(荒壁)の状況です。荒壁とは小舞竹に最初に土壁を塗り込んだ状態です。中塗りとしてもう一度塗ります。次工程(漆喰塗)に入っていきます。漆喰仕上については、次の機会に報告したいと思います。水戸市長が大手門工事現場の視察のため、来所されました。以前にご紹介した懸魚(ゲギョ:2019年3月10日掲載)を是非近くで見たいとの事で時間を作っていただき現場の状況視察も兼ねてご来場されました。水戸市長として記念の瓦を取り付けてもらいました。(後ほど職人がしっかりと瓦を固定しています)大手門2階へも行けるようになり、せっかくなので実際に上がっていただきました。公務の為、短時間の視察で次のお仕事へ向かわれましたが最後に激励の御言葉をいただき、現場も一層引き締まりました。前回の屋根状況報告の続きです。屋根下地が完了したらその上に土居葺き(どいぶき)という作業をします。近年の屋根工事では下地にアスファルトルーフィングが主流ですが、当時は存在しなかったためこのような工法で雨が建物内に浸入するのを極力防いでいました。下の写真は土居葺きが完了した状況です。正面より左側の番所内に2階へ続く階段も作成中です。工事完了後も2階へ上がる手段として残しておきます。-大工棟梁が屋根の現寸を引いています。棟梁が設計図を基に描き起こした現寸確認状況です。屋根に乗せる際の細かい納まりの打合せをします。(げぎょ)・・・屋根の妻側に設置する棟木や桁の端部を隠すための破風板とセットの装飾材です。次回も屋根状況を報告したいと思います。(1)吉田工務店の建物作りにかける想いや考えをご紹介します。お客さまのご希望をカタチにします。私たちにおまかせください!リフォームや増改築のことなら、「住まい」のトータルサポート『リスタイル』へご相談ください。PRサイトマップアクセスマッププライバシーポリシ。