仕事でも何でもないオタク趣味ために、関係する機械設備メーカーなどにも協力を仰ぐのか。第一、例え架空のものにせよ会社とって大事な情報が詰まっている見積書を公開するのはいかがなものか。マジンガーZを題材にするなら著作権の問題をクリアする必要もあります。岩坂さんたちがアニメの権利を持っている広告代理店や制作会社に出向いて企画を必死に説明すると「数千万円払えばできますよ」という回答。有志5人の熱い思いだけではどうにもならない金額に思わずめまいを覚えながらも、原作者の永井豪さんご本人にアプローチ。説明を聞いた永井さんの頭の中は「???」。それまでマジンガーZの模型やおもちゃの話はいろいろあったけれど、岩坂さんたちがつくりたいのは主役のロボットではなく格納庫。それもおもちゃではなく〝本物〟。それは実際に建設はせず(当然です)、ウェブサイトで見積もりを公開するだけ。永井さんは岩坂さんたちが何をしたいのか、何のためにこんなことをやろうとしているか、まったく分からなかったそうです。それでも「なんだか知らないけれど面白そうだから」ということでOKしてくれたのでした。前田建設ファンタジー営業部は、マンガやアニメなど空想空間の建築物だからといって、どんぶり勘定で見積書を作っているわけではありません。実際にダムやトンネルをつくるときと同じように、まずマジンガーZの格納庫はどのくらいの大きさなのかということから始まって、格納庫は日本のどこにつくるのか、土壌の条件はどうか、周囲の環境や生態系への影響はどうか、格納庫内にはどんな設備が必要か、その設備を発注するメーカーはどうするか...などなど、あらゆることを真剣に検討するのです。「結構、大変だったんですよね。架空の格納庫なんですが、これを本当につくるっていう発想でやるんですから」(久米さん)「どこにつくるつもりだったんですか?」(堀井さん)「それはアニメ作品に忠実にやらなきゃならんわけです。それは前田建設が決めるんじゃなくて、あくまで永井豪先生の設定、あるいは東映アニメーションさんの設定、あるいはファンのみなさんの心の中にある納得していただける場所につくらなければいかんわけです。いうのを調べるのが非常に手間がかかるんです」(岩坂さん)「どこなんですか、マジンガーZは?」(堀井さん)「やっぱり昔のアニメなので設定に〝揺れ〟があるんですけど、最終的にはある本の記述と(永井豪さん原作の『魔神全書』という本の中に「富士山麓の南」と書かれているそうです)、それから我々前田建設の工事現場が近くにあったという理由で、富士宮市に(笑)」(岩坂さん)「あははは」(久米さん)「ふふふふ」(堀井さん)「いや、土の状態をちゃんと分かって施工の計画をしなきゃいけないので」(岩坂さん)「土質(どしつ)ですね」(久米さん)「おっしゃる通りです。土質を分かって設計しないと失礼ですから。それで土質のボーリングをするためには、すでにある現場を使うしかない。それで当時、富士宮にシールド現場ありましたので、富士宮シールドのボーリングデータをそのまま使って設計しました」(岩坂さん)岩坂さんたちファンタジー営業部の面々は、社内の関係部署はもとより、実際の現場でお世話になっている他社にも協力をお願いしました。これも実際の建設プロジェクトを進めるときとと同じです。こちらはあくまで空想の建造物です。ふざけるなと怒られても仕方がないと思いつつ、岩坂さんたちが相談すると...。「マジンガーZって、格納庫から舞台のセリのように26m上がって発進する。すると、そのエレベーターをつくってもらわなきゃいけない」(岩坂さん)「えっ、ほかの会社も巻き込むんですか?」(堀井さん)「エレベーターの会社とかスプリングの専門会社とかに相談に行くんです。向こうもまた、いい会社が多いですね」(久米さん)「そうですね。自分の仕事をたくさんの方に伝えたいという気持ちが結構みなさんおありでして」(岩坂さん)「でも一文にもならないんだよ(笑)。それで当時はファンタジー営業部のサイトもほとんど見る人がいなくてね。そこに『協力:○○株式会社』って、ちょこっと名前が載るだけ。乗るだけなのに心血を注いでね」(久米さん)「会社にお願いしに行ったときも、『アクセス数がいくつになるかわからない前田建設ファンタジー営業部というサイトに名前が載るだけです』って正直に言ったら、それでも『やりましょう!』って言っていただいて。それは本当に感動しました」(岩坂さん)他社からも協力を得ながら、細かいところまで考えてマジンガーZの格納庫の設計を進めます。思いもよらないアクシデントに出くわすのが建築の現場。ファンタジー営業部でもそんなことがありました。アニメを全話、細部までチェックしているうちに、それまでには全く描かれていなかった設定が出てきたのです。「とにかく、予期せぬ出来事がやたら起きますよね。マジンガーZって、プールの水がふたつに分かれて下からグワーッて上がってくるんですけど、69話で突然、マジンガーZが格納庫の中で横移動するんです。全部で92話ですから、結構後半になって大問題が出てきたんです。縦に上がるだけでも大変なのに、横移動はないだろうって(笑)」(久米さん)「そうなると格納庫の設計は変更です(笑)。他社さんに設計のやり直しをお願いしました」(岩坂さん)ファンタジー営業部の一進一退の進捗状況がウェブサイトの連載で公開されると、実際の建設の仕事がいかに骨が折れるかが分かります。同時に、〝空想〟が〝現実〟のものになっていく面白さも伝わってきます。これこそが岩坂さんたちが多くの人に知ってもらいたいと思っていることなのです。72億円、工期6年5ヵ月という結果になりました。