レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。通常、チームのタスクの進捗を評価確認する時がスプリントの終了となります。スプリントの作業完了を実証するのことも含め、改善が見られる箇所をふりかえり、分析します。チームのリーダーとして、スクラムマスターや製品オーナーはこの機会を利用して全バージョンに対してチームの進捗具合を確認したり、関係者にフィードバックを返したりすることもできます。カンバンボードを利用している場合は、リリースをデプロイするを参照してください。管理者かスプリントの管理権限を持つユーザーである必要があります。判断できていない可能性があります。詳細については、高度なケースでスプリントの権限管理を使用するを参照してください。アクティブなスプリントを完了する希望のボードのアクティブなスプリントへ移動します。必要に応じて、完了するスプリントをスプリントドロップダウンから選択します。スプリントの完了をクリックします。あなたがボードのアクティブなスプリントで複数のスプリントを持っている場合は、複数のスプリントのいずれかを選択するまで、「完全なスプリント」ボタンは表示されません。スプリントを完了すると、以下のように処理されます:完了した課題がアクティブなスプリントの外に移動されます。スプリントの終了時点で完了していない課題を、非アクティブなスプリント、バックログ、または新しいスプリントに移動できます。親課題やサブタスクがあるスプリントの場合:親課題は「完了」していても、そのサブタスクがすべて「完了」していない場合は、そのスプリントを完了させることはできません。サブタスクを先に完了させる必要があります。親課題は「完了」していないが、そのサブタスクがすべて「完了」している場合、親課題は選択した将来のスプリントまたはバックログに移動します。この親課題が別のアクティブなスプリントの一部である場合、前に完了したサブタスクはそのまま「完了」となります。課題には、スプリントの終了日は残りません。その課題のスプリントがいつ終了したかは常に確認できます。スプリントの終了時に完了させるその他のタスクふりかえりを実施し、ノートをスプリントにリンクさせる通常、スプリントの終了時には、スプリントのふりかえりを実施します。必要な事項についても話し合います。スプリントのふりかえりとして求められる成果としては、今後のスプリントのための改善にむけたアクションを見い出すことにあります。これは、チームのスプリントをふりかえる際に役に立つデータを提供します。レポートにリンクさせることもできます。ページをスプリントにリンクさせる」を参照してください。バージョンの進捗を確認するスプリントの終了時は、バージョンの進捗状況を確認する絶好の機会です。詳細については、バージョンの進捗を監視するを参照してください。スプリントをバージョンとしてリリースする(オプション)スプリントの終了時にチームがバージョンをリリースする場合、簡単に行うことができます。(詳細は、「複数の課題を同時に編集する」を参照してください)。設定されている場合、この操作は行えないことに注意してください。つのプロジェクトでのみ行えることにもご注意ください。スプリントを完了すると、次のスプリント計画を開始できます。必要な回答がドキュメントで見つからなかった場合、他のリソースもご利用いただけます。ヘルプの活用を参照ください。関連トピックをご確認ください。