4玄関前のトイレです。5ユニットバス横のトイレです。流し台は、来週の初めに設置するとのことです。7対面カウンタ-8クロ-ゼットも完成していました。■室内では、照明器具取付と建具屋さんの仕事が進んでいます。■来週は、流し台の取り付け外部の車庫工事が始まります。その17をお楽しみに!!最後までご拝読の程をありがとうございました。足場がはずれていました!!1足場がある時と違って建物が浮き上がって見えます!!2クロス工事の下処理を行っています。3クロス工事が始まりました。クロス工事は、10日前後の日程が必要だとの事です。4床の間の段差工事も完了していました。■内部工事は、クロス工事と建具工事が残っています。先週から外壁工事を始めていて、内部工事は一次お休みです。1外壁工事か完了しました!!2玄関横の水道も取り付けられていました!!車の洗車用として使用する水道です。3電柱の移動も完了しています。アップするのが遅れました!!九電の配線工事とNTTの配線工事が終わり電柱の移動も完了しました。4外装のサッシ回りをコ-キング中です!!下準備として、テ-プを張ってコ-キングガンでコ-キングを行い手作業で仕上げを行います。■今週中に外部工事を完了し、足場を外す予定との事です。進捗状況を見に行ってみると!!!!!!!■外壁の工事が始まってました・・・1全体的に薄黒い感じで模様が入っていて落ち着きがあります。2東側の外壁工事中です。大工さんが3人で作業をしています。特殊な色と模様で明るい感じがします。4西側からの写真です。゙3日程度かかるとの事です。各部屋のイメ-ジが出来るようになってきました。台所の方から撮った写真です。2LDKから台所の方の写真です。ここは完全に終わっていません。4台所から子供部屋の入口を撮った写真です。