姫路を中心に注文住宅の設計施工。chokyu13年3月に改修のお話をいただき、半年かけて計画・打ち合わせさせていただきました。13年9月、解体前のお祓いをおこない着工となりました。chokyu既設洗面・浴室の撤去後、新しく裏廊下+収納スペースとして間取りが変わりました。家全体の造付木製建具が納品されました。chokyu今回お客様住みながらの改修工事で、4つのゾーンに分けて順番に終わらせていく計画の中、2つまでがほぼ完了しました。水廻り(洗面・浴室・WC)とリビング・ダイニング・キッチンのゾーンです。chokyu工事開始から2ヶ月がたちました。工事が進むにつれて、計画で考えていたより手を入れる部分がかなり増え、工程がかなり遅れております。築100年ということもあり、やはり家全体に歪み(傾き)がでております。chokyu水廻りの新しい間仕切り壁が建ち始め、給排水管仕込み工事が始まりました。chokyu今回はお施主様住みながらの改修工事になりますので、まず水廻りを完成させて順番に移っていただきながらの工事になります。部分解体が完了し、新しい間仕切りが建ち始めました。chokyu解体前のお祓いが完了し、いよいよ解体工事が始まりました。新建材(化粧ボードやベニヤなど)の撤去からになります。姫路を中心に注文住宅の設計施工。木の家、自然素材の家、デザイン住宅、デザインリフォームの住宅設計・施工に取り組む建築設計事務所.TOP。