木造住宅の施工、リフォームまで。様子をレポートいたします。稲葉ダム貯水池表面遮水工(5工区)工事の着工前写真です。(右岸側より撮影)平成19年6月末の現況進捗率8.40%全体掘削土量V=63,000m3の内、V=21,000m3の掘削が完了しました。V=15,400m3(写真右側)を7月下旬からの打設予定です。平成19年11月末の現況進捗率27.5%全体掘削土量V=63,000m3の内、V=30,000m3の掘削及び鞍部CSG工V=15,400m3が完了しました。