本作業部会の目的は、今後の国際協力の可能性も含め、原型炉開発計画や技術的課題について幅広く議論すること。議題は、1)核融合パワーの除熱と燃料サイクル、2)プラズマエネルギー排出と不純物制御、3)次段階の核融合関連施設の磁場配位と運転シナリオ。Facility)の検討を開始、その設計案(複数)を報告。立案中の原型炉開発ロードマップの骨子について報告。正味電力20-30万kW、数時間の発電実証を目標。2030年頃に建設を判断、2040年頃までに建設を完了、発電実証は2050年頃。工学試験炉CFETRを設計中。2014年に設計完了、2015年に建設判断。主半径4.5m程度、核融合出力400-500MWで増殖ブランケットによるトリチウム自給及び炉内機器の総合工学試験を実施可能なトカマク炉。原型炉K-DEMOの概念設計を開始、2022年に工学設計活動に移行、2027年に建設着手、2037年に運転開始の計画。ITER規模、定常トカマク炉。球状トカマクによる中性子照射装置の概念を検討中。原型炉へ向けた工学試験のためDTトカマク炉SST-2を構想中。主半径4.4m、核融合出力110MW、パルス炉。3名が出席、トカマク型/ヘリカル型原型炉の構想と課題、材料開発の現状と課題を報告。・計画と現状、技術課題の議論が中心。国際協力に関する議論には至らなかった。・次回は2013年11-12月ごろにウィーンのIAEA本部で開催の予定。Technology。