解体へと進んでいきます。残りは基礎の解体です。丁張り解体が終わり、敷地境界の丁張りをします。道路まで高さがあるので、しっかりと盛っていきます。各ポイントで調査を行っていきます。擁壁型枠組み擁壁をするための型枠、鉄筋組みをしていきます。8.2017年02月27日コンクリ流し型枠にコンクリートを流し込みました。砕石敷き建物が建つところに砕石を敷き、ならしていきます。基礎型枠組み基礎の型枠を組んでいきます。ここ数日良い天気に恵まれ、順調に進んでいます。鉄筋組み基礎の鉄筋を組みました。基礎工事コンクリートを流し、型枠をはずしました。土台敷き基礎の上に土台を敷いていきます。ヒバの土台で、害虫を寄せ付けません。本日無事に建方を迎えました。一斉に柱建てなどを行っていきます。瓦葺き屋根瓦を葺いていきます。16.2017年03月27日サッシ取付サッシが入りました。内側がホワイトの、明るい窓です。断熱工事ウレタンの断熱材を吹き付けていきます。18.2017年04月08日ユニットバス組立てユニットバスを入れ終わりました。換気システム換気システムの取り付けをしていきます。落ち着いたベージュ色の外壁です。床板貼り無垢の赤松を貼っていきます。無垢材は夏でもほとんどべたつくことなく、冬は冷たくなりすぎません。はだしで過ごすことができる、快適な床材です。漆喰塗りヨーロッパ漆喰を塗っていきます。ヨーロッパ漆喰は色を混ぜてお好みの色を作ることができます。建具枠入れ建具の枠を入れていきます。階段を作っていきます。リビングのTV台の下に納まるように造作しています。押入れ押入れの中段と枕棚を取り付けました。左側はクローゼットになります。自然塗料なので、木にしみこんでいきます。自然塗料での塗装サッシ枠を含め、ほとんどの部屋の塗装が完了しました。29.2017年06月13日キッチン組立てキッチンを組み立てていきます。シンクの、作業がしやすいキッチンです。30.2017年06月16日タイル貼り玄関前のタイルを貼っていきます!一枚ずつ丁寧に貼っていきます。31.2017年06月17日クロス貼りクロス貼り進行中です。漆喰塗り玄関ホールと階段はヨーロッパ漆喰を塗っていきます。建具を取り付けしました。人気のチェッカーガラスを組み込んでいます。あとは内部のクリーニングを行えば工事終了です。完成見学会2017年7月8日(土)、9日(日)、15日(土)、16日(日)に完成見学会を開催致しました。完成後のお写真はフォトギャラリーにてご覧いただけます。N様邸お子さん用の寝室を作りたい!和室を改装します。イベント予約ページトップへ。