Experiment:PRIME)。背景天体の前を他の星(レンズ天体)が通過すると、その重力がレンズの様な働きをして背景天体からの光を一時的に増光し、マイクロレンズイベントとして観測される。この時レンズ天体の周りに惑星があると、その重力によりさらにレンズを受け検出される。これまで、我々MOAグループは可視光で観測してきたが、近赤外線では可視光に比べて以下の利点がある。高く惑星発見数が増える。星数密度が高い領域での惑星頻度を世界で初めて見積もり、環境による惑星頻度の違いを検証できる。これらにより惑星形成、進化の過程を解明する。2025年頃打ち上げ予定のNASAのWFIRST衛星は、マイクロレンズ系外惑星探査の決定版である。本研究では、WFIRSTチームが所有する赤外線検出器を借用する。これにより(a)赤外線検出器のテスト(b)WFIRSTの観測領域の最適化(c)WFIRSTとの同時観測、を行う。これらにより我々の系外惑星研究のサイエンスゴールを達成すると同時に、WFIRSTに日本が大きな貢献をする事が可能となる。コントロールシステムの製作を完了した。南アフリカ天文台は、望遠鏡を格納する建物の概念設計を行なった。カメラ製作に関しては、1年程度遅れが生じているが、それ以外は大きな変更はない。本年度は、カメラの熱設計、機械設計を含む詳細設計を行い、カメラ部品の一部である冷凍機3台を購入した。delayed.ReasonMOA-II望遠鏡による高銀緯バルジの観測は計画通り続けた。経験を積ませるために、大学院生等のべ21人が現地で観測をした。この期間に、系外惑星候補を約10個発見し、大学院生や海外の共同研究者達と共にデータ解析をして成果としてまとめている。これら高銀緯領域の結果は、本研究の成果と比較するために必須であるが、順調に成果を出せている。望遠鏡に関しては、前年度までに諸事情のために1年程度遅れが生じているが、それ以降は大きな変更もなく順調に進んでいる。コントロールシステムの製作を完了した。南アフリカ天文台は、望遠鏡を格納する建物の概念設計を行なった。WFIRST衛星計画から近赤外検出器を借り受け、広視野赤外線カメラをNASAのゴダードセンター(GSFC)で製作する計画である。カメラ製作に関しても大きな変更はないが、1年程度遅れが生じている。カメラ製作にはいる予定であったがNASA本部、NASA/GSFC、WFIRSTプロジェクト、メリーランド大の関係各所との調整に時間を要し、カメラ詳細設計開始が遅れたため、カメラ部品の一部購入に留まった。ダードでの実際のラボ使用許可や検出器のITAR(武器国際取引に関する規則)をクリアする道筋を見極めるのに時間を要した。これにはWFIRST全体に関するNASA-JAXA間の合意も必要だが、米国大統領予算でWFIRST計画に一時的な不透明性が生じたため、合意に時間を要していることも影響している。現在はNASA本部やゴダードの担当者と手続きを進め、製作を始められるように準備をしている。ActivityMOA-II望遠鏡による高銀緯バルジの観測はこれまで通り続ける。50平方度)を観測する。7月頃は、この領域を1日10-50回も観測できる。新望遠鏡完成までは、観測経験を積むために本研究の大学院生も観測に派遣する。Bond氏(マッシー大学、NZ)が中心となり大学院生と共にデータ解析をして成果を論文にまとめて、本研究の成果と比較できる様にする。建設に関しては、国内での組立調整を完了し、南アフリカ、サザーランド観測所にインストールする予定である。並行して、南アフリカ天文台と協力して、観測所にドーム建物、コントロールルームの詳細設計を完了して建設をする予定である。ここで、望遠鏡を制御するシステム(PC及びソフトフェア)を現地で構築する。H4RG近赤外線検出器4枚を使い、カメラ本体、冷却系及びフィルター交換装置の製作を始める。ここで、米国現地に滞在する大学院生もNASA、メリーランド大のグループとの連携を計り開発に参加する。(DIA)を用いたリアルタイムデータ解析パイプラインの移植も進める。