ついてアクセスお知らせ/トピック工事進捗状況をお知らせします。(2019年12月末時点)2019年11月下旬から12月上旬にかけて複合発電設備(ガスタービン、蒸気タービン、発電機)がタービン建屋内に搬入されました。屋内貯炭場では鉄骨建方工事ならびに屋根工事が行われております。撮影)2020.01.08工事進捗状況をお知らせします。(2019年9月末)現在、各設備の基礎構築作業や鉄骨建方工事が順調に進んでおります。ガス化炉設備では、ガス化炉圧力容器を5分割で搬入し組立を行う工程で、9月11日に4回目、9月29日に最終の搬入を行いました。撮影)2019.10.02工事進捗状況をお知らせします。(2019年5月末)タービン建屋・ガス化炉に引き続き、排熱回収ボイラの基礎構築作業が完了し、2019年5月24日より排熱回収ボイラ鉄骨建て方工事がスタートしました。その他のエリアについては、基礎構築作業を継続実施中です。写真上:ドローンによる工事エリア全景(5/27撮影)(三菱日立パワーシステムズ株式会社提供)写真中:ガス化炉鉄骨建方(5/28撮影)写真下:排熱回収ボイラ鉄骨建方(5/31撮影)※排熱回収ボイラとは、排ガスの熱を利用し蒸気を発生させる熱交換器のこと。2019.06.05工事進捗状況をお知らせします。(2019年3月末)タービン建屋に引き続き、ガス化炉の基礎構築作業が完了し、2019年3月5日よりガス化炉鉄骨建て方工事がスタートしました。その他のエリアについては、基礎構築作業を継続実施中です。写真上:ドローンによる工事エリア全景(3/25撮影)(三菱日立パワーシステムズ株式会社提供)写真中:タービン建屋鉄骨建方・タービン発電機架台(3/15撮影)写真下:ガス化炉チャー供給ホッパ取り込み(3/21撮影)(※チャー供給ホッパとは、チャー(ガス化炉で発生した生成ガスの微粉炭未燃分)を回収して、燃料として再利用するところ)2019.04.17工事進捗状況をお知らせします。(2019年1月末)タービン建屋の基礎構築作業が完了し、2019年1月15日よりタービン建屋鉄骨建方工事がスタートしました。その他のエリアについては、基礎構築作業を継続実施中です。