逆算日には少なくとも出図が完了しなくてはならない。現場で艤装工事が開始される前に諸準備を行うに十分な余裕を持って、取付図や関連図面を出図することがコストダウンや品質確保に欠かせないことはいうまでもない。メーカー等、社内外にその意志を明確に明確に伝達しなければならない。以下に一般的な図面の種類とその内容について述べる。承認提出する図を明示する。艤装品を製作、注文する図面についてはその期間を見込み、出図予定日を記入する。承認として提出する項目をあらかじめ意志表示するために作成する。(c)メーカーリスト使用する主要材及び装置(機器)の製造メーカーをリストアップし、あらかじめ船主と打合わせ、了解をとっておく為に作成する。(引渡し後のメインテナンスのために船主がメーカーの数を少なくしたいという意向がある)。場合によっては主官庁に使用材のリストを提出しなければならないこともある。艤装の基本図ともいうべきもので、この図面でどのような艤装をするかが読みとれるものでなけれぱならない。種類としては下記のようなものがある。過程あるいはある装置ごとに完了の時点において、計画通りの工事が行われているか、また性能は計画を満たしているかをあらかじめ計測、作動、検査をする項目とその内容を明確に表わしたものである。御願いしますこの成果物はお役に立ちましたか?とても役に立ったまあまあ普通いまいち全く役に立たなかったこの成果物をどのような目的でご覧になりましたか?レポート等の作成の参考資料として研究の一助として関係者として参照した興味があったので間違って辿り着いただけご意見・ご感想ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。