社内SE−ミニミニ管理者によるシステム管理者奮闘記ブログです。これまで私が社内SE(システム管理者)として経験してきたシステム管理やハードウェア・ネットワークといったインフラ関連から、システム構築におけるプロジェクト管理・プロジェクトマネジメント(PMBOK)、エクセル・アクセスといったオフィスソフト、オラクル等のDBMS、ファシリティ等などシステムに関する幅広いことや失敗談や悩みなどを皆さんと共有していきたいと思ってます。目指すはCIO!定期的に更新していきますので皆様、応援お願いします。VPN、iPad3、iPhone5、エクセルセーフモード、taskkill、Windows7システム修復、ブルースクリーン、サーバールーム、ラッキング、OutlookExpressメールが消えたなどです。]スポンサードリンクプロジェクトスケジュールを短縮するテクニック(クラッシング/ファストトラッキング)プロジェクトマネジメントにおいて大切なことは、どのようにして「QCDSを死守するか?」となります。進捗報告において、「遅延が発生したから・・・」となると、そのリカバリにかかる工数は大きいです。進捗の遅れを出さないためには、WBSで管理するワークパッケージごとに進捗を管理します。これを報告先に合わせた粒度で上長や関係者、ステコミなどに定期的に報告します。【crashing】クラッシングとは、プロジェクトの工期を短縮する手法の一つで、クリティカルパス上の工程に追加の資源(人員、資金)を投入して予定より短い工期で完了すること。工期の遅れを挽回するために用いられることがある。プロジェクト全体の工期を決定する経路(クリティカルパス)上に存在する工程について、追加資源を投入してスケジュールを早める手法である。その工程の期間が短縮された結果クリティカルパスが変わる場合があるため、一度に極端な短縮は避け、短縮後の計画を事前に確認したほうがよい。クリティカルパスが複数ある場合はそれらが同時に同じ期間短縮できるよう複数の工程でクラッシングを行なう。target="_blank">プロジェクト</a>の工期を短縮する手法の一つで、工程が完了する前に次の工程を開始すること。工期の遅れを挽回するために用いられることがある。本来は順番に実行するはずだった各工程について、前工程の完了を待たずに次工程に着手し、一部を並行して実行する方式で、前工程で既に作業が済んだ成果物を利用して次工程の作業を進めるなどの手法が取られる。ファストトラッキング開始後に前工程で重大な変更などが起き、次工程の完了部分がやり直し(手戻り)になるなどのリスクもある。Rankingブログランキングに挑戦中です。≫コメントコメント投稿フォーム:名前:メール:URL:保存:上の情報を次回も利用するコメント:ここにコメントを入力してください。クリックで選択できます。最新情報をチェックする下のボタンをクリックして当サイトのRSS情報を登録すると、自動的に最新情報がチェックできます。Link楽天クレジットカードブラン・ド・ブルーポイントサイトで稼ぐサーバールームの熱量計算Netscreen-RemoteでコマンドラインからインターネットVPNに接続する方法ちょいテレ用−F型コネクタ変換アダプタ(DH-OP-FA)を購入しました。携帯用にmicroSDカード−実はこれサーバー用途にも適しています。