H29.11.2411月13日に工事完成検査を受け、当工事は無事完成を迎えることができました。工事施工中はダンプの往来など、周辺地域の皆様には大変ご不便をお掛けいたしました。ここまでの当工事に対するご協力に、深くお礼申し上げます。H29.10.069月末をもちまして、無事に当現場のダンプ運搬業務を終えることができました。周辺にお住いの方々には、長きにわたり大変ご不便をお掛けいたしました。ご協力に感謝いたします。10月2日に実施しました。悪天候も予想される中での飛行でしたが、天候にも恵まれ、無事に飛行し出来形計測を終えることができました。H29.08.178月5日(土)、6日(日)の2日間にわたり、第39回北広島ふるさと祭りが開催されました。当社は、ごみリサイクル集積所での分別作業や、YOSAKOIソーランわくわくエルフィンフェスティバルでは演舞の審査などのお手伝いもさせていただき、地域の方々と楽しく交流させていただくことができました。全国担当者会議の現場見学会が当現場で行われ、多数の関係者の方々がご来場されました。UAV(ドローン)の展示やMCブルドーザによる施工状況を見学していただき、受発注者間で意見交換ができる貴重な機会となりました。H29.06.306月は雨の日が多く、土砂を扱う現場としては非常に厳しい月でしたが、6月17日より約10日遅れで周囲堤の盛土作業を開始しました。7月も重機・ダンプが多数稼動しますので、周辺地域の皆様へは大変ご不便をおかけいたしますが、工事に対するご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。基づき、東の里遊水地の周囲堤盛土を施工する工事です。工事中はダンプトラックによる土砂運搬等で周辺住民の方々にはご不便をお掛けいたしますが、工事に対するご理解ご協力をお願いいたします。H29.11.3011月24日に橋台工が完成しました。完成検査は12月19日を予定しています。周辺地域、国道274号・337号をご利用の皆様の工事に対するご理解・ご協力に深く感謝申し上げます。H29.10.119月27日に地域貢献として南長沼小学校の外壁清掃と木製ベンチの撤去作業を行い、お礼状をいただきました。道央圏連絡道路の南長沼ランプの完成イメージ図を製作して現場に掲示しています。H29.08.248月17日より橋台工の施工を行っています。国道274号の歩道を規制しての作業となりますので、地域住民の方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。H29.07.197月より既製杭工の施工を行っております。方には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全管理を徹底して作業しますのでご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。H29.06.125月23日千歳ウェルカム花ロード、5月30日453(ヨゴサン)530(ゴミゼロ)キャンペーンに当社から3名参加しました。両日とも天候に恵まれて地元の小学生と共に花植え、ごみ拾いを行いました。事業計画に基づき、道路改良工事を行うものです。配慮し早期完成に努めてまいりますので、何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。