ヽ(o゚∀゚o)ノentry1357パーマリンク工事日誌entry1357ツイートM邸2F屋根下地2013年4月25日|17:562階屋根の下地と破風(屋根も廻りの板)を取り付けました。フラット屋根なので、作業がしやすいです。危険度も少ないので、フラット屋根はよいです。この上に淀を取り付けます。屋根下地と破風の様子です。entry1354パーマリンク工事日誌entry1354ツイートM邸荷揚げ2013年4月24日|17:32材料を荷揚げしてもらいました。昨年の春まで2tユニックを持っていましたが、場所の問題もありましたので、手放してしまいました。中村三商さんのユニックで荷揚げしてもらっています。材料を購入するので、文句は言われません!ネタが少なかったので、周りの風景も撮影してみました。このあいだ、テレビで面白い九官鳥を紹介していたので、見ていない方は見てみてください↓entry1353パーマリンク工事日誌entry1353ツイートM邸2階軸組2013年4月23日|17:44本日は2階の軸組を行いました。通常床下地は、梁や胴差・桁の上に床タルキ(45X45)を打ってから、コンパネ等を貼りますが厚床の場合、直接梁等に貼りますので施工性が良いです。こっちの方が仕事が早いです。在来はツーバイと比べると作業が大変です。現場に行ったら、沼田棟梁のお兄さんが手伝いに来ていました。゚∀゚ノノ゙パチパチパチパチくれぐれも、足場から落ちないように気を付けてください!!!伊達ハーフから2日経ちましたが、足が筋肉痛です!ハーフマラソンで過去に筋肉痛になったことがありません。練習量が極端に少なかったのと、4月2日~4月9日に入院していたからでしょうね?これから頑張ります!!!entry1352パーマリンク工事日誌entry1352ツイートM邸2階床敷き2013年4月22日|17:501階の軸組を組み立て、2階の床下地を敷きました。人数が限られているので、体力的にきついです。元気を出して頑張りましょう!!!高所作業はヘルメット着用義務!!!entry1351パーマリンク工事日誌entry1351ツイートM邸床敷き2013年4月20日|19:17土台と大引きを取り付け束を取り付けたら、床の下地材を貼っていきます。大引取り付け+束取り付け+床下地取り付けentry1349パーマリンク工事日誌entry1349ツイートM邸仮設足場2013年4月19日|17:44久しぶりに雪が降りました。札幌ビケ足場のお兄さんたちは、合羽を着て作業しますので、作業は大丈夫ですが大工工事はそうはいきません。冷たい雨も混じっているので、風邪を引いてはいけませんので、大工は撤退です。天候は、これから良くなりそうなので、しばらく好天が続くことを期待したいです。朝から雪!しかもみぞれ!風邪にはくれぐれも注意しましょう!entry1348パーマリンク工事日誌entry1348ツイートM邸土台敷き2013年4月18日|17:53いよいよ、土台を敷くところまで来ました。基礎の上に、土台が乗る位置に墨出しします。その上に気密パッキンを乗せて土台を敷きます。天気がいまいちパッとしないので、雨が心配です。沼田棟梁と清人の出番です!entry1347パーマリンク工事日誌entry1347ツイートM邸基礎モルタル2013年4月16日|17:53基礎天端のモルタルと、基礎に貼り付けていた断熱材にモルタルの下塗りをしました。2時間程度で終了しました。4人来ていましたので、早く終了しました。富樫左官の職人さんご苦労様でした。entry1345パーマリンク工事日誌entry1345ツイートM邸土間コンクリート打設2013年4月13日|10:20土間コンの打設を行いました。言うか・・・終わっていました。本日、昼からの打設と聞いていましたので、取り合えず9時過ぎに現場に行ったところ、コンクリート打設完了後でした。朝一に変更になったのなら、連絡の一つもほしいところです。本日は、ブルーシートで養生して終了です。entry1341パーマリンク工事日誌entry1341ツイートM邸埋戻し2013年4月12日|17:04設備配管も終わりましたので、掘削していた部分に土を戻します。土間コンクリートを明日打ちますので、その分レベル下げて(ア100)埋戻ししておきます。内部は、ランマープレートで転圧してカッチカッチです。防湿シートを張ってから、メッシュ金を取り付けますが、材料が足りなかったので、明日施工です。ブルーシートで養生しましたが、突然の突風で苦労していました。entry1340パーマリンク工事日誌entry1340ツイートM邸外部設備工事2013年4月11日|17:35外部の設備工事をしました。工事内容は、給排水・ガス管の接続工事です。既存の土を掘り、埋設部分にある水道・排水・ガス管を接続します。基礎に配管を通すボイド管を撤去し、排水管を接続していきます。水道メーターボックス埋戻し後外部清掃で終了ですentry1339パーマリンク工事日誌entry1339ツイートM邸の型枠撤去2013年4月10日|17:23今日は天気が良く、すがすがしい一日でした。コンクリートの状態はとても良い具合になっています。ジャンカ(コンクリートにむらが出来る状態)も入らず、良い仕上がりとなっています。5日|13:30本日は型枠に生コンクリート打設しました。型枠を外すのは4月9日火曜日の予定です。4日|15:17本日は型枠工事2日目です。3日|17:28本日は型枠工事です。天候が悪く寒くて作業が大変そうでした。2日|16:06社長が入院のため、息子の私がブログを更新します。本日は基礎のベース部分のコンクリート打ちです。午前中は雲行きが怪しかったのですが、午後からは何事もなく作業出来ました。1日|14:43本日、基礎の配筋2日目になりました。entry1331パーマリンク工事日誌entry1331ツイートM邸ベースの配筋2013年3月30日|17:34基礎の下部にはベースのコンクリートを打ちます。その中に鉄筋を入れますので、鉄筋が動かないように結束線で鉄筋同士を結びつけます。全体が出来たらその上に、布コンクリートの鉄筋を組みます。鉄筋を組む様子↓entry1330パーマリンク工事日誌entry1330ツイートM邸根掘り2013年3月29日|17:49いよいよ、基礎工事の始まりです。重機(ユンボ)で基礎全体の深さまで掘り進めます。地盤が比較的良いので、掘るのは容易ではありません。思いますが、工事中はよろしくお願いいたします。始まるに当たり、両隣りには挨拶をして来ます。掘削しながら砂利を入れていきます↓コーディネートボードは月曜日に出来上がりです。確認いただいてから、発注になります。配筋検査も月曜日の予定となっております。本日は天気も良く、工事日和でした。天気が続くとよいですね・・・entry1329パーマリンク工事日誌entry1329ツイート地盤調査2013年3月14日|16:29M邸の地盤調査を行いました。今まではスェーデン式サウンディング試験=SS試験で地盤の調査を行っていましたが、より精度を高めるために、今年からスクリュードライバーサウンディング試験を取り入れることにしました。精度は高いに越したことはありませんが、費用も高くなるのは困りものです。一般の住宅では、ボーリング調査をしませんが、それに代わる調査がSDS調査になります。精度が高くても、費用はそれほど高くない。SDSもSSと似た部分がありますが、土質判定が出来るかできないかが、大きな違いです。調査には3時間くらいかかりました。4日|17:46本日はめちゃくちゃひどい天気でした!基礎をブルーシートで覆っていましたが、強風でシートが剥がれ雨が入りそうになっていました。コンビニでロープとカッターを買ってきて、足場とブルーシートにロープでくくりつけました。強風に豪雨に全身びしょぬれで、30分ほどで作業は終わりましたが、全身濡れまくり!なんとか作業を終了して自宅に戻ってきました。3時過ぎに、徐々に風も収まり雨も小降りになってきたので、再度現場に水を掻き出しに行ってきました。殆ど溜まっていませんでしたが、溜まっていた雨水をひしゃくで取り出し、事務所に戻ってきました。デジカメが防水仕様になっていませんでしたので、残念ながら記録写真は撮れませんでした。文章だけだと、チョット淋しい・・・entry1315パーマリンク工事日誌entry1315ツイートY邸新築工事2011年7月22日|18:36床材・建具・ビニールクロスなどは、シックハウス対策にホルムアルデヒドをはじめとする、有機溶剤が混入していないF☆☆☆☆が付いた建材しか認めておりません。完成・検査時には証拠写真を提出しなければなりません。こんな感じでF☆☆☆☆が付いています↓entry1311パーマリンク工事日誌entry1311ツイートY邸新築工事2011年7月21日|18:59大工さんの腕は、和室と階段の造作でわかります。最近の住宅では、和室が無い場合が多いので、腕の見せ所が少ないですね。需要が無くなりつつあるのは残念ですが、今のお客さの要望ですので仕方がありません。階段も以前は、作業場で加工してから現場で組み立てたものでした。ラワン材で加工・製作して、現場で組み立て、塗装屋さんにオイルステンで仕上げてもらっていました。いまでは、事前にプレカットしてもらい、現場では組み立てのみとなっています。それでも、手間のかかる作業には違いはありません。本日も、ご苦労様でした。entry1310パーマリンク工事日誌entry1310ツイートY邸新築工事2011年7月16日|17:34玄関ホールに上がる所に、上り框を取り付けました。化粧フロアーの際のところに化粧として、見切り材として取り付けます。簡単そうに見えて結構難しいです。ここらへんも大工の腕の見せ所ですね。5日|17:12外壁3日目の作業となりました。1階部分はほぼ張り終わりました。4日|16:47現在では、防火や強度を持たせるために、壁や天井にPB(プラスボード又は石膏ボード)を張ります。今回は、省令準耐火での建物となりますので、壁・天井にア12.5のPBを張ります。省令準耐火で建築すると、火災保険料が約半分になりますので、関心がありましたらお問い合わせください。昔は、亜鉛釘で手打ちでしたが、今はビス専用の機械でねじ込んでいきます。作業も速いですし強度も増します。2日|17:57外壁も順調に張れてきました。1日で1階の半分程度を張ることが出来ました。この時期、土曜となると外で焼き肉をする方が多くなります。この時も、南の風に乗って良い香りがそこらじゅうに漂っておりました。うらやましいですね~今回は地味に、現場見学会を行いました。ご近所の方が見に来てくれ、町内会の結束力と仲の良さを盛んにアピールしていただきました。同時に、柱が多いのと、梁が頑丈に造られていることに大変感心していただきました。1日|19:06本日から、外壁を張る段取りに入ります。工事期間はおおむね1週間くらいとみてよいでしょう。外壁を張るときには、最初に土台の水切りを取り付けます。グレーに見えるのはFRP防水です。entry1305パーマリンク工事日誌entry1305ツイートY邸新築工事2011年6月28日|20:13「イノスの家」では1~2階の遮音の為、2F床に耐水PBを貼ります。バルコニー床はFRP防水を施します。