)entry1443パーマリンク工事日誌entry1443ツイートM邸設備工事2013年11月26日|16:57M邸もいよいよ大詰めです。大工工事も終わりに近づいてきて、内装工事と設備工事が終わればあとは美装→引渡となります。本日は、脱衣場の洗濯機の水の取り出し口と、SKの配管を行いました。SKは壁にハンガーで取り付けるタイプですので、後ろ側にライニングを取り付けて配管します。洗濯機の取り出し口は、昔は後ろのほうに露出で配管していましたが、かっこ悪いので壁から直接取り出し口を付けています。∑(*゚д゚艸)雨は降るは突風は吹くはで、外で働く方々は大変な思いをしたのではないでしょうか!?本日は打って変わって良い天気になりました。本当は、本日も荒れる予想でしたが予想していた天気とは違い、良い天気になりました。気温も高く、仕事するには丁度良い天候となりました。予定していた土間コンは土曜日にしていただけませんでしたが、そのほかの工事は、予定通り進みます。本日は材料の入荷、28日には足場施工となります。土間コンが遅くなると、左官屋さんも基礎天端ができなくなり、土台敷も遅くなります。全ての工事が関連していますので、どれが遅くなっても工事の工程に影響を与えます。それでも、材料だけは入ってきます↓entry1441パーマリンク工事日誌entry1441ツイートM邸床暖のパイピング施工2013年11月22日|16:32床暖のパイピングを施工しました。13mmのポリ管を5回路に分けて施工します。回路はなるたけ多く設けて、熱のむらを無くします。地道な作業ですが、これが後々床暖の快適さに繋がっていきます。明日はいよいよ土間コンの予定です。entry1440パーマリンク工事日誌entry1440ツイートM邸埋戻し+スタイロフォーム+メッシュ金2013年11月21日|18:49土間コンの下準備として、土の埋戻しとスタイロフォーム+メッシュ金の敷設を行いました。慣れたもので、作業もスムーズに進みました。スタイロフォームはア30を使用しています。これで、熱をため込みます。土全体に熱をため込むやり方もありますが、温まるまで時間がかかるのとコントロールが難しいので、このやり方でやっています。作業風景は↓entry1439パーマリンク工事日誌entry1439ツイートM邸埋戻し2013年11月20日|17:44昨日予定していた埋戻しを、本日行いました。基礎天端から400下がりで土間コンが仕上がるように、土を入れてます。蓄熱土間コンはア100になります。その下にはア30のスタイロフォームを敷きこみます。これで、保温力を高めます。スタイロを入れないで蓄熱するやり方もありますが、蓄熱するのに時間がかかるのとコントロールが難しいので、私はスタイロを入れて熱を遮断するようにしています。entry1438パーマリンク工事日誌entry1438ツイート防水工事2013年11月18日|17:08サイディング工事が終わりましたので、コーキングをして外部は終了です。コーキング屋さんは一人で作業を行っていました。外部工事は雨が大敵です。作業終了まで天気がもてばよいのですが・・・entry1437パーマリンク工事日誌entry1437ツイート配管工事2013年11月17日|16:59設備屋さんも忙しいらしく、なかなか工事に来てくれません。日曜日でも工事に来るほど、忙しいみたいです。天気が良いので作業もスムーズに進みました。entry1436パーマリンク工事日誌entry1436ツイートM邸外壁工事2日目2013年11月14日|19:31本日は天気も良く、しかも気温も高く仕事のし易い一日でした。外壁屋さんはほとんどが外仕事だそうです。天候に左右されやすい過酷な仕事ですね。それでも、にこやかに作業をされていました。がんばれ~!entry1435パーマリンク工事日誌entry1435ツイートM邸天井PB張り・外壁張りいよいよスタート2013年11月13日|17:36内部のPB張りも天井部分も終わりに近づいてきました。ついでに動画を撮ってみました。昨日始まる予定の外壁工事は、本日はちゃんと行われていました。土台の水切りから始まってコーナーや開口部の役物の取り付けです。2人で作業していました。1人ではきついですね!外に外壁がケースで積まれていましたので、写真を撮ってみました。外壁の梱包の様子↓entry1434パーマリンク工事日誌entry1434ツイートM邸埋戻し2013年11月13日|17:30型枠を撤去しましたので、土を埋め戻しました。本来ですと、埋戻し前に設備業者が来て給排水ガス管工事をするところですが基礎屋さんが忙しいのと、設備業者が日曜しか工事できないと言うので、配管に関係ない所だけ本日埋め戻しました。)entry1433パーマリンク工事日誌entry1433ツイートM邸型枠撤去2013年11月12日|16:53本日、型枠を撤去しました。本来でしたら、型枠を撤去した翌日に設備の配管を行うところですが、設備屋さんも人手が足らないらしく、日曜日でないと来れないとのことです。ここでも駆け込み需要の弊害が起きています。建築業界は今はどこもてんてこ舞いの忙しさです!来年の4月以降が恐ろしい・・・(艸゚Д゚ll)夕方に撤去後の写真を撮りましたが、なんとなく幻想的な写真になりました↓entry1432パーマリンク工事日誌entry1432ツイートM邸ユニットバス取り付け2013年11月12日|16:44ユニットバスの取り付けも、昔と比べるとずいぶんと簡単になってきました。昔は、設備屋さんも一緒に配管工事をしていましたが、今ではUB本体に配管スペースが有りますので、UBが完成してからでも十分に配管工事ができてしまいます。14:30に現場に到着した時には、ほぼ出来上がっていました。2人で組み立てていましたので、労をねぎらって3時のいっぷくにセブンで、無糖コーヒーと肉まんを差し入れしてきました。外壁工事も本日入る予定でしたが、雪の影響で職人さんは来られなかったようです。́-ω-`)entry1431コメント2entry1431パーマリンク工事日誌entry1431ツイート初雪2013年11月11日|16:10昨日は天候がかなり荒れましたが、本日はとても天気の良い一日でした!ただ気温がかなり下がりましたので、ちらほら雪が舞っていました。́Д`*)土曜日に打設したコンクリートはすっかり固まっています。日曜日に悪天候がずれて「ほっ・・・と」しています。9日|17:10本日は、布基礎の生コンを打設しました。11:30予定で、およそ30分程度で打設が完了しました。鉄筋が横から出ています。この鉄筋と土間コンの鉄筋と結束して、土間コンを打設した時に、一体となります。8日|18:00内壁の下地はPB(プラスターボード=石膏ボード)の12.5mmを貼っています。昔は9.5mmのPBを貼っていましたが、2×4の住宅も手掛けるようになってからは在来工法でも、壁と天井にも12.5mmのPBを使うようにしています。PBはもともと安いので、少しでも家が丈夫で火災に強くなればと思い、使用しています。7日|16:29M邸の布基礎の型枠はほぼ出来上がりです。あとは、玄関廻りの土間コンの段取だけです。玄関廻りの土間コンには砂利を入れて転圧します。型枠を撤去してから生コンを入れますので、先に型枠に差し筋をしておきます。分かりづらいと思いますので、写真にとってお見せいたします。生コン打設は、11月9日の11:00~予定です。6日|17:49布基礎の型枠が終盤を迎えています。型枠が固まってきましたので、あとは単管で枠全体を固めていきます。昔は私も型枠をつけていましたので、要領は分かっています。いえば、ユンボで根掘りもしたし砂利を入れてランマーで転圧もしたりしました。腰袋を下げて大工工事もやっていました。鉄筋も加工していました。コンクリート、もポンプ車が当たり前で無かった時代から入れていました。振り返れば、工事にかかわる様々なことを経験しました。その経験が今生きていると思います。5日|17:53本日も、型枠の取り付けを行っています。一人での作業を黙々とこなしていきます。一人だと進み具合は遅いですが、作業ロスも少ないです。本日は比較的暖かでしたので、作業自体は楽だったと思います。4日|17:09昨日の日本シリーズには興奮しました。土曜日にマー君が今年初めて土がついて、昨日が頂上決戦を見事に制して球団設立9年目にして日本一の頂きに上りつ埋めることができました。4日|16:46土曜日に行った壁の断熱工事が終了していましたので、動画で撮ってみました。吹込みですと、細かいところまで断熱材を充填するのは簡単ですが、板状の断熱材を綺麗に入れるのは至難の技です。2日|14:03JHS(ジャパンホームシールド)に地盤調査を頼んでいましたが、消費税の駆け込み需要で調査依頼がかなりあるようで、先月に依頼していましたが「11月の中旬にならないと調査出来ません」との返答でしたが、予約が変更になったみたいで昨日「明日出来ます」の連絡を受けましたので本日の調査となりました。この様な変更はとてもありがたいです。2日|13:43M邸の壁断熱工事を行いました。壁の断熱材は、通常は板状になっているGWを大工さんが入れるます。それだと、電気のコンセントボックスやスイッチボックスや配線、設備の配管が邪魔してうまく断熱材を入れることができません。間柱~間柱・柱~間柱用に入る寸法の材料はありますが、実際には端から端までピッタピッタに入れられるかというと、そうでもありません。頑張ったとしても、よれたりしますのでとても難しいものです。今年から壁の断熱材はブローイングで断熱材を入れています。これですと、細かい断熱材が隅から隅までしっかりと入りますので、断熱効果も高まります。そもそも大工さんのやるべき仕事ではありませんので、断熱専門の会社にやってもらうべき仕事ですので、専門職におまかせするのが筋というものです。1日|14:44朝確認すると、コンクリートは完全に固まっていました。基礎断熱ですので、基礎断熱用の断熱材を入れました。本日は基礎屋さんは来ませんでした。)entry1417パーマリンク工事日誌entry1417ツイートM邸ベースコンクリート打設2013年10月31日|18:49JIOの配筋検査後、ベースコンクリートの打設を行いました。JIOの配筋検査はOKが出ました。4時に来る予定の生コン車が4時を過ぎてもなかなか来ませんでした。こちらにも色々予定がありますので、気が気ではありません。ここは日本ですので、時間は守ってほしいものです。生コン打設状況↓entry1416パーマリンク工事日誌entry1416ツイートM邸下屋部分破風の取り付け2013年10月31日|18:21軒天部分が完成していなかったので、その所だけ破風を取り付けていませんでした。昨日、軒天の取り付けが終わりましたので、板金屋さんが破風を取り付けに来てくれました。わずかの数量に、3人も・・・よく聞くと、近くに現場があるそうでそれで3人で来たそうです。)躯体の貫通部分には、コーキング・発砲ウレタン・ウエザータイト等で雨水の侵入を防ぎます。水が入らなければ、家は100年は楽に持つと思います。写真は、換気のダクトをウェザータイトで防水しているところです。ゆう見えないところも、きっちりと仕事をしたいものです。entry1415パーマリンク工事日誌entry1415ツイート内部造作2013年10月30日|16:30内部造作中です。消費税が来年8%に上がるので、駆け込み重要のおかげで業界は大混乱です!足場屋さんはいつまでたっても来ない、地盤調査も順番待ち、断熱工事は何時になるかわからない!3.11以降もひどかったですが、今回も前回以上にひどいもんです!そのかわり、来年の4月以降がとても恐ろしいです(艸゚Д゚ll)entry1414パーマリンク工事日誌entry1414ツイートM邸今日も配筋工事2013年10月28日|17:10本日はベースの配筋を行いました。H:150の寸法です。その中に鉄筋を組んでいきます。その上には布のコンクリート用の鉄筋を組んでいきます。本日、10月31日に鉄筋の配筋検査の申込をJIOにしました。天気が良ければ、予定通り工事が進みます。皆様、本日もご苦労様でした。́・∀・`)ゞentry1413パーマリンク工事日誌entry1413ツイートM邸基礎工事2013年10月26日|17:39昨日の遣り方に引き続き、基礎工事を行いました。午前中は誰も来なかったので、今日はお休みかなと思ったら午後から基礎屋さんが来ました。敷地内に埋めておいた山わさびを掘り出してもらい、一部は私のおなかの中へそして残りは別なところに植えることにしました。食べごろです!別名「ホースラディッシュ」とも言います。おろしですりおろして、しょうゆをかけてご飯の御供にしたり、イカの刺身にもとてもあいます。している間に、陽がとっぷりと暮れてしまいました。つづきはまた来週!entry1410パーマリンク工事日誌entry1410ツイートM邸遣り方2013年10月25日|17:25今年は、来年の消費税アップの駆け込み需要のおかげで、なかなか職人さんが来てくれません。受注が増えてもこなせる手が増えないので、他所からなかなか来てもらえません。本日は基礎屋さんがようやく遣り方を出しに来てくれました。催促してもなかなか来てくれないので、嫌味のひとつでも言いたいところですが忙しいのは分かっていますので、ぐっと息を呑み込みました。́艸`)entry1409パーマリンク工事日誌entry1409ツイートM邸電気工事+JIO躯体検査2013年10月25日|17:10本日は、電気の配線工事を行いました。残念ながらうっかり写真を撮るのを忘れてしまい、状況をお知らせできません。11時15分から、JIOの躯体検査が行われました。悪い所はなく検査合格です!昨日、屋根の板金工事を行いましたので、本日の雨をかわすことができました。oO(???)entry1408パーマリンク工事日誌entry1408ツイートサッシ取付2013年10月22日|17:23一昨日は、今年最後のマラソン大会「北海道ロードレース」に出場してきました。走り始める前はかなり寒かったですが、走り始めると玉のような汗が出てきてむしろ、このくらいの寒さのほうが快適に走れるようです。逆に暑いと走れません。外部の付加断熱+透湿シート貼りが終わりますと、サッシの取り付けを行います。外部はこのような感じになっています↓サッシの取り付けはこのような感じです↓entry1407パーマリンク工事日誌entry1407ツイートM邸外部下地2013年10月17日|17:31昨日の豪雨・強風がウソのような本日の天気!躯体も出来上がり、外壁下地のOSB合板を張っています。窓開口はルーターという機械でOSB合板を切り取ります。カメラを手にしたときには、終わっていました。残念!また、機会がありましたら撮りたいと思います。entry1406パーマリンク工事日誌entry1406ツイート台風26号上陸でも地盤調査!2013年10月16日|15:07M邸の地盤調査を急きょ本日行いました。こんな雨の日に~っ!昨日、地盤調査の申し込みをしたところ、月末までいっぱいとのこと!これでは何時基礎工事に取り掛かれるかわからないので、催促したら急きょ本日の調査とあいなりました。そのかわり、SDSではなく通常のSS検査。ここは地盤が良いので、SSでも杭は要らない判定が出ると思いますので二つ返事でお願いしました。判定は明日出る予定です。6日|17:46本日は、瑕疵保証のJIOによる配筋検査をしました。明日から、布の型枠を取り付けます。20日くらいで、コンクリート工事が終わる予定です。5日|17:49久しぶりに晴天に恵まれ、鉄筋の組建てもはかどります。本来であれば、本日が配筋検査日でしたが、昨日が悪天候でしたので明日の、13:00からの検査となりました。その前に配筋は終わりそうですが、余裕をもって13:00にしました。5日|17:29N邸の内部仕上げも終盤になりました。外部のウッドデッキも、ようやく天候も晴れましたので本日手を着けることができました。木部はほぼこい茶色で統一しています(お施主様のこだわりです)外壁が白いので、こげ茶とのコントラストがきいていて、とてもバランスが良いと思います。4日|18:02工事も終盤に差し掛かってきました。本日は、クロス工事を行っております。水周りから先に仕上げていきます。2日|17:37基礎工事2日目になります。平屋ですので、基礎面積が大きくなります。そのぶん工事も手間がかかります。杭もあるので、杭の頭を撤去しながらですので、余計に手間がかかり時間もかかります。本日、JIOに瑕疵保証の申し込みをしました。配筋検査は木曜日の朝に予定しています。entry1399パーマリンク工事日誌entry1399ツイートM邸基礎工事始まる2013年8月31日|17:36昨日に始まる予定の基礎工事が、雨のため本日にずれ込んでしまいました。朝のうちは天気がまーまー良かったのですが、午後からは又雨。それでも職人さんたちは、どろどろになって作業を進めていました。ありがたことです!出っ張った杭を切る作業ですが、煙にあおられながらの作業は大変を通り越していました。大変な作業はこれ↓entry1398パーマリンク工事日誌entry1398ツイートN邸完成まじか2013年8月29日|17:20N邸の完成がまじかになりました。施主の奥様にもとても喜んで頂きました。内部は、クロス工事と設備の仕上げが残っています。あと10日ちょっとで完成予定です。完成したら、完成現場見学会を行う予定でいます。9月14日から22日までの1週間を予定しています。みなさん見に来て下さいね!entry1397パーマリンク工事日誌entry1397ツイートM邸杭工事2013年8月28日|19:46昨日の大雨で、敷地に雨が溜まってしまいました。杭工事に支障はありませんでしたが、やりにくいことに違いはありませんでした。重機で行いますので、軽々とパイルを入れていきます。見るとあっけないものですね!1本のパイルに重機の渾身の圧を掛けても沈み込みません!これが48本ありますので、万全ですね。入れることになりました。工事開始時期が、来年の消費税増税の影響ですっかいり遅くなってしまいました。遅れを挽回したいところです。遣り方状況↓entry1395パーマリンク工事日誌entry1395ツイートM邸地盤調査2013年8月21日|17:35久しぶりのブログ更新に、ビックリ!気が付かないうちに、どんどん日にちが経っていました。筆不精なせいか、一度止まってしまうとなかなか書かない物です。頑張って、情報をお伝えしたいと思います。本日は、苫小牧の豊川町にて地盤調査です。SDS調査といいまして、SSより精度が高く、今まで100%が杭打ち結果でしたがこのSDSですと70%が杭無しでOKの判定が出ます。今までの地盤調査は何だったのでしょう?今回も、杭無しの判定が出るかどうかは分かりませんが、今年2回行ったSDS判定では杭は必要ありませんでした。今回も、杭無し判定が出ることを希望します。9日|16:44外部OSBを張り終えました。開口部分は付加断熱分(25mm)を考慮して、24mmの木下地で調整しています。これをしないと、サッシが外壁にめり込んでしまいますので、必ず入れます。JIOによる構造躯体検査は11日に決定しました。昨日も暑かったですが、本日も昨日に負けず暑かったです!おかげさまで、畑のジャガイモはすくすくと育っています。entry1393パーマリンク工事日誌entry1393ツイートN邸2階床下地2013年6月28日|15:191階の床下地と軸組が出来ましたので、次は2階の床下地と軸組の作業になります。昨日は、残念ながら雨天になりましたので、作業は出来ませんでした。屋根が完成して、外部がふさがるまでは、好天が続くことを祈るばかりです。entry1392パーマリンク工事日誌entry1392ツイート床貼り、柱2013年6月25日|17:55久しぶりの更新です。本日は床を敷きました。汚くならないようにビニールで養生して作業します。ブルーシートも敷きますのでご安心ください。昨日はお施主様が初めて見学に来てくださいました!!お持ちしてますので、またお気軽にお立ち寄り下さい!!entry1390パーマリンク工事日誌entry1390ツイート基礎に墨出し・土台敷き2013年6月24日|17:11N邸の基礎に墨出しをして、土台を敷いていきます。土台の下には、天端リストと言う気密を保つための素材を敷いていきます。ビニールに2本のゴムが付いていて、基礎と土台の間にピッタリと貼りつくので土台と基礎の間に隙間が出来ません。これで気密処理は万全です!entry1389パーマリンク工事日誌entry1389ツイートN邸天端モルタル2013年6月23日|16:43基礎の天端にモルタルを塗りました。レベル墨を出して、ぬきを定規にモルタルを平らに均していきます。レベル墨をいくら平らに出しても、そのあとのモルタルが平らでないと、土台が水平に施工されません。左官屋さんの腕も重要になります。頼みますよ、富樫左官さん!entry1388パーマリンク工事日誌entry1388ツイートN邸暖房用のパイピングと土間打設2013年6月19日|15:42先週ぎっくり腰になってから、ブログ更新が出来ていません。椅子に座っていてもつらいので、なかなかパソコンに張り付いて更新作業が出来ませんでした。コルセットをして、ようやく更新しています。́д`)基礎も大詰め、本日土間コンを打設しました。蓄熱式の床暖ですので、コンクリートの中に温水を流すためのパイプを設置しました。これで寒い冬も、ご機嫌な感じで過ごすことが出来ます。真夏ではないですが、早く冬が来ないか待ち遠しいです!entry1387パーマリンク工事日誌entry1387ツイートM邸玄関のタイル貼り2013年6月10日|17:48M邸の玄関のタイルを貼りました。タイル屋さんによると、「この手のタイルはあまり見かけないけど良いね~」とのことでした。毎日取り扱っている、専門の職人さんが言うのだから間違いないと思います。今後も自信を持って、コーディネートしていきたいと思います。5日|17:59今日も天気が良くすがすがしい1日でした。型枠の取り付けも順調ですが、1人で行っているため、進み具合が時速40km位です。増員してもらいたいです。用事があって住吉の方に行きましたので、帰り際に千歳川に寄ってきました。千歳が誇れる場所の一つです。秋にはシャケが上ってきます。その時にはまた報告いたします。4日|18:21ベースコンの打設が終了したので、布の型枠を付けていきます。基礎断熱ですので、断熱材ア50を用意しました。型枠がついたら、コンクリートを打ちますが、終了までに少々時間がかかります。3日|16:47ベース枠を撤去して、ボイド管を取り付けました。給排水の管をコンクリートを貫通させるために、あらかじめスリーブ管を入れておきます。事前に入れておくと、管を入れるためにコンクリートを斫る必要がなくなるのと無駄な労力を使わずに済みます。今では、これが常識になっています。entry1382パーマリンク工事日誌entry1382ツイートN邸配筋検査とベースコン打設2013年5月31日|18:01JIOの配筋検査が13:30分から行われました。entry1379パーマリンク工事日誌entry1379ツイートN邸配筋工事2013年5月30日|18:535月31日(金)に配筋検査をするので、鉄筋を組み立てます。鉄筋は事前に組み立てられていますので、現場では組み立て鉄筋を組み立てていくだけですので、仕事は早いです。entry1377パーマリンク工事日誌entry1377ツイートM邸外壁工事2013年5月29日|17:56外壁は1日で貼り終えるようなことを言っていましたが結局は、玄関前の一面が残ってしまいました。それでも1日で3面を貼ったんですから、かなり早いです!明日1日でコーキングも含めて、全てが終わるでしょうか?早くしてほしいです!entry1376パーマリンク工事日誌entry1376ツイートN邸根切り2013年5月25日|17:32遣り方に沿ってユンボにて掘削していきます。昔は私もユンボに乗って、掘削したものです。́pq`)掘削した後に砂利を入れてランマープレートにて転圧します。仮設トイレも設置しました。entry1374パーマリンク工事日誌entry1374ツイートN邸遣り方2013年5月23日|19:44基礎工事に入るときに、基礎の位置や高さを決めるために遣り方を出します。隣地境界線から図面通りに位置を決めていきます。杭タルキと貫で高さを決めながら、位置を出していきます。段取りは見てのとおりです。entry1373パーマリンク工事日誌entry1373ツイートM邸1階化粧フロアー貼り2013年5月22日|17:461階の化粧フロアーを貼りました。貼った後に傷を付けないように、すぐにベニヤで養生します。養生をしないと、後で泣きを見ます。今まで色々な経験を積んできましたので、仕上がりの良し悪しは養生で決まり・・・と言うのが鉄則です。皆さんシッカリ養生しましょう!仕上がったところには、物を落とさないようにしましょう!傷を付けたらチャント申告しましょう!今日も現場の帰りにセリを採ってきました。毒ぜりは、セリに似た猛毒の野草です。死亡することもありますので、わからない場合は食べないようにしましょう!でも、せりには独特の香りがありますので、匂いを嗅げば一発でわかります。見づらいですが、小川に群生していました↓entry1372パーマリンク工事日誌entry1372ツイートM邸内部PB貼り2013年5月20日|19:14内部のPB貼りが続いています。現場近くの小川にセリがなっていましたので、少し採ってきました。少々くせがありますので、嫌いな方には見向きもされません。両親が好きだったので、子供のころから食べなれているせいか私はとても好きです。ご飯何杯でもいけます。味は、自宅に生っている葉三つ葉に良く似ています↓entry1370パーマリンク工事日誌entry1370ツイートM邸天井PB貼り2013年5月17日|17:551階天井のPBを貼りました。省令準耐火ですので、ア12.5のプラスターボードを貼ります。野縁は@303で組みます。間仕切り壁には通気止めのGWを入れます。ピンク色に見えるのが通気止めGWです。外部の貫通部分は、通気しないようにテープでしっかり塞ぎます。ア12.5)を貼りました。ア12.5を胴差まで貼っています。夕方に写真を撮りに行きましたので、画面が少々暗いです。entry1367パーマリンク工事日誌entry1367ツイートM邸グラスウール入れその22013年5月11日|17:27本日も寒い一日でした。来週の洞爺湖マラソンが心配です。先週、30kmのLSD(ロングスローディスタンス・ゆっくり長く走る)を行ったところ腰に痛みが残ってしまいました。昨日に続きグラスウールを入れました。そのあとは、防水のためのビニールシートを貼ります。タッカーで留めるので、タンタンと音がしています。entry1366パーマリンク工事日誌entry1366ツイートM邸グラスウール入れ2013年5月10日|17:06M邸のグラスウールを入れました。破風の残りも取り付けました。entry1365パーマリンク工事日誌entry1365ツイートN邸地盤調査2013年5月10日|16:55N邸の地盤調査を行いました。本日は、天気も良く暖かでした。9日|17:52明日、桂木の土地の地盤調査を行いますので、土地のお清めに行ってきました。基本は、お酒・塩ですがお米とお水もまいてきました。土地の神様がいらしたら、一応は挨拶するのが礼儀でしょう。・・・と思いますが、儀式が好きな私としては気持ちの整理がつくので、地鎮祭を行わない時には私が、宮司になりかわり執り行なっております。7日|17:51連休が終わって5月にもかかわらず、今日も寒いです。本日は、オーナーが現場にお見えになり、現状を見ていただきました。途中経過ですが、とても喜んでいただきました。出来上がりも期待できます!防腐材を塗った胴縁を取り付けていきます。2日|16:45OSB合板を貼り終えましたので、下部に防腐材を塗布してから、透湿シートを貼ります。今日は風が強く、シートを貼るのも一苦労です。タッカーで留めながら、下部から貼っていきます。万が一外部から水が入っても透湿シートのおかげで、内部には水が入ってこない仕組みになっています。防水テープで開口部をシッカリ防水しますので、窓周りから水が入ってくることはありません!家が老朽化してダメになる原因のほとんどが、雨水の浸入です。これさえ防ぐことが出来れば、家はそうとう(50~100年は余裕!)長くもちます。entry1360パーマリンク工事日誌entry1360ツイートM邸外壁下地2013年4月30日|17:48昨日、本日とで窓台を取り付けました。その後は、外壁下地のOSB合板を貼ります。本日から屋根の板金工事の予定でしたが、天候が悪かったのでOSB合板も途中でやめてしまい板金工事も、日にちを改めます。