・゚entry1460パーマリンク工事日誌entry1460ツイートM邸2階部分組立2013年12月18日|17:40本日は2階部分の構造材の組み立てをしました。2人なので、スピーディーに進みませんが、丁寧な作業を心掛けています。午後4時くらいから暗くなりはじめますので、夕方からの作業は大変です。今日は、八王子でも雪が降りそうな感じですが「いかがですか、八王子の空模様は?」こちらは、比較的暖かな1日でした。天気は良かったのですが、横風が強かったのでハンドルを取られて、側溝に突っ込んだのかもしれません。安全運転!安全運転!!entry1458パーマリンク工事日誌entry1458ツイートM邸OSB合板張り2013年12月17日|18:11M邸の1階部分のOSBを張りました。骨組みだけより、建物らしくなってきました。釘を打つ音がビシバシなって、建物を作っている感じが出ています。暗くなっても仕事する沼田棟梁と清人でした。́∀`)ノentry1457パーマリンク工事日誌entry1457ツイートH邸パイル工事2013年12月12日|17:43遣り方が出来ましたので、杭芯通りにパイルを打ち込んでいきます。いつも越智パイルにお願いしています。地盤調査会社と連携していますので、保険の手続きがスムーズです。何時も、担当の中道君が手際よくやってくれるので、とても助かります。杭工事は、何回見ても迫力があります!entry1456パーマリンク工事日誌entry1456ツイートH邸杭芯と挨拶回り2013年12月11日|18:18昨日、最終の確認をしていませんでしたので、午後に遣り方と杭芯を確認しに行ってきました。地面がほぼ平らなので、杭も打ちやすいと思います。明日の朝一で工事に入ります。工事に入りますのでご近所様に、タオルと名刺を持ってご挨拶に行ってきました。北面のお宅はいませんでしたので、ポストにタオルと名刺を入れてきました。あとのご近所様3件は在宅でしたので、直接ご挨拶をしてきました。́∀`o)ノentry1455パーマリンク工事日誌entry1455ツイートM邸ほぼ完成2013年12月11日|18:05M邸がほぼ完成に近づいてきました。明日は、電気工事の残りとガス工事、犬走りの化粧砂利が入ります。金曜日に美装が入りますので、ほぼ完成です。金曜日には設備の試運転を行いたいと思います。正面玄関の様子↓entry1454パーマリンク工事日誌entry1454ツイートH邸遣り方2013年12月10日|16:36H邸の遣り方を出してきました。9:40に事務所に帰らなければならなかったので、9:00に打ち合わせをしてから現場を離れました。画面には映っていませんが、途中で越智パイルの中道君が下調べで来てくれました。今日は気温が高く、10°Cくらいありました。́-ω-`)パイル工事は木曜日の施工予定です。お隣さんの木が少し切られていました。上に伸びた枝はかなり敷地内に入り込んでいました。9日|17:4012月13日には美装が入り、12月14日~15日は完成現場見学会を、お施主様のご厚意で開催させていただく予定になっています。本日は、玄関前のタイルを貼りました。貼り終わるのが15:00くらいと言っていましたので、夕方には貼り終わっていると思います。タイルの割り付けが命ですので、職人の腕が試されます。本人は自信を持って貼っていますので、その通りなのでしょう。5日|18:06大引を取り付けたあとは、厚床を張っていきます。根太ボンドを付けてから、機会釘でバシバシと止めていきます。土台と大引に直接張りますので、水平面での剛性が非常に高まります。ツバイフォオーのようにプラットホームを作りますので、剛性が増します。4日|16:03土台の取り付けが終わると、床を支える大引と束を取り付けます。大引は@910に束も@910に取り付けます。暗くなるのが早い時期ですので、休みのそこそこに作業にあたります。