)entry1490パーマリンク工事日誌entry1490ツイートH邸土間コンのパイピング2014年1月28日|16:55本日も早朝から雪かきで体がぼろぼろです。́-ω-`)しかも、湿った雪なので重たい。連ちゃんなので、上腕二頭筋が筋肉痛で悲鳴を上げています。降らない降らないと思っていたら、やっぱり降雪量って帳尻が合うように降るんですね!6:00雪かきを開始して、軽トラに雪を押し込み、なんとか8:15くらいで完了しました。(ll'ェ')お隣のにゃんこ先生も現場に来ましたので、ついでに撮ってみました。外は雪なので、土の上が気持ちいいらしくゴロゴロしていました。明日は15:00から土間のコンクリートを打設する予定です。本日、2月の札幌雪まつりが心配なくらいとても暖かく、道路の雪はべちゃべちゃに融けました。仕事上では暖かいのは良いですが、「暖かい北海道」なんて、観光客の方はがっかりですよね。entry1488パーマリンク工事日誌entry1488ツイート由仁町でメッシュ配筋2014年1月27日|17:24由仁町でメッシュ配筋を行いました。夜中に除雪車が入ったので時計を見るとAM2:30。外を見るとすごい降雪量にビックリ!「これはやばい」と思い、後少々寝るもAM4:00から除雪開始。工場の前と自宅前を除雪して終了したのが、AM7:30。疲労困憊で腕が上がりませんでした。休憩して、仕事に復帰。朝には雪が収まり快晴に。由仁町の現場に行く途中、天気が良かったので、車中から動画を撮ってみました。野鳥の会みたいな方々がいましたし、線路の除雪お行っている職員の方がいましたので記念に撮ってみました。明日は床暖のパイピングをしますので、メッシュ金を敷設するさ作業を行いました。ありがたいことに由仁町のほうが雪が少なく、地域差を感じました。entry1487パーマリンク工事日誌entry1487ツイートM邸ブローイング工事2014年1月25日|17:34昨日は工事以外にいろいろと忙しく、ブログをアップできませんでした。毎日ブログを書いていると、1回書かないと少々罪悪感が出てきますね・・・不思議と。今日は少々時間がありましたので、ブローイングの施工シーンを撮ってきました。ブローイング屋さん、埃まみれになって作業していました。8:00にブローイング屋さんが現場に到着しました。7:00に会社を出てきたそうです。ブローイングだと、細かなところまで隙間なく綺麗に断熱材が入ります↓そばでビデオを撮りましたが、埃で鼻がムズムズして、くしゃみが出そうになりました。entry1486パーマリンク工事日誌entry1486ツイート由仁町で埋戻し2014年1月23日|16:52H邸の基礎の埋戻しをしました。掘削した土をユンボで埋戻しします。夏場ですと、そのまま機械でどんどんと基礎の中に入れることができますが養生のテントがありますので全て手作業になります。若者2人で入れていますが、量が量ですので簡単には終わりません。予定通りに進みませんので、計画を立てるのがとても難しいです。来週中旬には土間コンを打設して、再来週には仮設のテントを撤去したいと考えています。entry1485パーマリンク工事日誌entry1485ツイートH邸設備工事2014年1月20日|18:01基礎の内部は土間コンを敷きますので、その前に設備の配管を立ち上げておきます。排水は地中に配管しますので、後ではできませんので、コンクリートを打設する前に、配管をしておきます。給排水・給湯は千歳の共同配管さんにお願いしています。何十年のお付き合いです↓entry1480パーマリンク工事日誌entry1480ツイートM邸外部造作2014年1月15日|17:15外部の断熱材もあと少しで貼り終わります。この後、除湿シートを貼ってからサイディング下地を取り付けます。サッシを付けてから、外壁工事となります。entry1476パーマリンク工事日誌entry1476ツイートH邸布コンクリート打設2014年1月15日|17:00基礎のコンクリート6日目にして、布のコンクリート打設です。設計強度は21N/mm2ですが強度を27N/mm2に上げ、早期に設計強度まで上げます。養生が良いので、凍結することはないです。冷気が吹き込みませんし、ブルーシートで採暖の暖気を逃しません。万全です!それにしても基礎屋さんご苦労様でした。́∀`o)ノentry1475パーマリンク工事日誌entry1475ツイートM邸外部工事2014年1月14日|16:09外部の開口部を抜いて、断熱材を貼りました。結構な音がしますので、近所迷惑にならないとよいですが、仕方ありません。́∀ノ`*)entry1474パーマリンク工事日誌entry1474ツイート由仁町で基礎工事2014年1月14日|15:52布の型枠も最終段階です。単管で型枠を固めるといよいよ終わりです。相変わらず、人なっつこい猫がお出まし、私の足のまわりのまとわりつきます。このようにされると、こちらも、ついなでくりまわしたくなります。明日は布のコンクリートを8:00に入れる予定です。entry1473パーマリンク工事日誌entry1473ツイートM邸外部の断熱材貼り2014年1月11日|17:21外部の断熱材を貼りました。最近は、付加断熱をしているところが多くなっています。フラット35の影響かと思います。熱損失が少なくなるので、エコですし経済的にも有利になります。夕方に写真を撮りましたので、少々見づらいですですが断熱材が貼られています。明日はもちまきをしますので、お時間のある方はお越しください。もちのほかに、おかしもまきます。振る舞い酒も用意しております。チューハイや缶コーヒーも用意しています。今井理容院前entry1471パーマリンク工事日誌entry1471ツイートH邸基礎工事2014年1月11日|17:11布の型枠はほぼ出来上がりました。あとは階段の止め枠と単管を取り付け、通りを見てレベルを出すだけです。来週の火曜日に、布の生コンを打設します。entry1470パーマリンク工事日誌entry1470ツイートH邸基礎工事2014年1月10日|18:05布基礎の工事に入って3日になりました。型枠は全体の8割程度の進捗状況となりました。段取としまして、型枠が決まればあとは型枠を抑える単管を両側に取り付けます。取り付けが終わると生コンを打設します。一生懸命作業する職人さんです↓entry1469パーマリンク工事日誌entry1469ツイートM邸外部造作工事2014年1月10日|17:38サッシを取り付ける開口部を開け、断熱材を取り付ける作業をしました。付加断熱の断熱材はア30ですので、開口まわりの下地材もア30の木材を使用します。これで、断熱材とサッシを取り付ける下地材の高さが平らになります。ここのレベルが平らになると、サイディングの下地材が全て平らに張ることができます。9日|19:57布枠のコンパネ取り付け工事2日目です。人数が増えましたので、順調に作業が進んでいます。小さなジェットヒーターがありましたが、全く無いよりは少しはましです。昔は、私も腰袋を下げて作業をしていましたので、冬場の辛さがよくわかります。着ぶくれしますので、動くとやたら熱くなりますので、まわりが暑いとよけい熱くなります。作業するときは少々寒い方が動きやすいです。́;Д;`)雨の日に丸鋸を握ったら、いきなり感電・・・年末に除夜の音を聞きながらの作業・・・そんなこともありましたっけね。8日|19:31明けましておめでとうございます・・・の年頭のご挨拶を1月4日にブログに書いたのに消えていました・・・(―_―)なんというミステイク・・・仕方ありませんので、本日より2014年のブログを開始し致します。本年も1年間宜しくお願いいたします。本日から基礎工事再開です。布枠を取り付ける作業を開始いたしました。コンクリートがコンパネに付着しないように、表面に油を塗ります。その臭いがテント内に充満していて、短時間居ましたが結構きついです。作業して頂いている皆様には感謝です!今年も一緒に頑張りましょう!燃料ポンプの故障から、ようやく戻ってきました↓entry1465パーマリンク工事日誌entry1465ツイートH邸ベースコンクリート出設2013年12月27日|17:30今日はとても暖かい日でした。陽ざしも強かったので、道路の雪はベチョベチョに融けていました。コンクリートを打設するのには良い環境です。JIOの検査官は、千歳の方でしかも近所の方でした。今までは、桂木に住んでいらっしゃる方が来ていました。桂木の方は辞めちゃったのかな?仮設の養生も、しっかりと作ってもらいましたので雪がいつ降っても大丈夫です。間に合ってほっとしています。中でジェットヒーターを焚いていますので、テントの中は植物園の様な暖かさです。基礎屋さんは本日で仕事納めですので、年明けに布の型枠を取り付けます。entry1463パーマリンク工事日誌entry1463ツイートH邸仮設工事2013年12月26日|17:50養生のための仮設工事を行いました。これにテントを掛けて、雪や寒さからコンクリートを守り、作業をし易くします。それにしても、これを2人では結構無理有ります。配筋検査をした後に、ベースのコンクリートを打設します。明日もガンバロウ!entry1462パーマリンク工事日誌entry1462ツイートM邸屋根工事2013年12月25日|17:24本日は屋根の板金工事を行いました。フラット工法ですので、作業がしやすいです。勾配屋根ですとこの様に簡単に作業できません。雪がほとんど落ちませんので、落雪の心配がありません。敷地が限られている場合は有効な屋根形状です!entry1461パーマリンク工事日誌entry1461ツイートM邸パラペット部分製作2013年12月20日|16:42本日はパラペット部分の造作をしました。パラペットとは屋根から垂直に伸びた壁のことを言います。破風を付けておしまいにするか、あえて屋根を見せないように作るにはパラペットを立ち上げる必要があります。