こちらは1坪のクローゼット収納です。2013/12/23現場進歩状況です。外溝工事も着々と進んでおります。こちらは北側の外観です。現在外回りは犬走りコンクリートの養生中です。玄関の床は300角のタイル、壁は漆喰、天井は杉板です。玄関壁の漆喰工事も完了。日中でも明るい玄関になりました。LDKの壁の漆喰工事も完了しました。木製建具の吊り込みも完了しました。和室掃出障子のデザインは、横シゲにタテ吹き寄せの組み合わせです。トイレや他の住設機器の取り付けも完了しました。2013/12/15現場進歩状況です。外部足場が外れ、外観のお披露目になりました。リビングのパテ掛け終了の状態です。リビング、玄関は漆喰壁にて仕上げていきます。2階洋室の仕上がりです。2013/12/3現場進歩状況です。外壁工事も大詰めを向かえております。木工事が完了いたしました。これからクロス貼りや一部漆喰壁に仕上げていきます。こちらは和室の造作全景です。全長3間もあるバルコニーの様子です。こちらは玄関から直線状に設計した、土間クローク収納です。トイレ手洗いカウンターの取り付けも完了しました。扉上部にも棚があり、収納に充実したトイレに仕上がりました。こちらは、お客様ご希望の収納造作です。入隅をうまく利用した、使い勝手のある収納になります。こちらも、廊下にある高さ80cmある収納です。打ち合わせ通りきれいに収まりました。2013/11/30外部進歩状況です。こちらは2階バルコニーの外壁の様子です。外壁工事も始まり、落ち着きのある淡いベージュ色を選んでいただきました。足場が外れるのが楽しみです。木工事も最終段階に入りました。本日大江田棟梁は、廊下にある収納を施工しております。こちらは、キッチンから洗面所に抜けられる場所から撮影しました。奥に見えるのは玄関になり、土間収納、キッチンと動線にこだわった間取りになります。神棚、床柱、落し掛けも収まり、一段と和室らしくなってきました。床の間の天井は、アジロ組みにて納めました。2013/11/24現場進歩状況です。現場には外壁サイディング材が搬入されました。こちらは20帖以上あるリビングの様子です。壁は漆喰仕上げになります。リビングの杉板天井も貼り終わりました。ユニットバスは、ページュ色を基調の清潔感のある色合いです。階段も作業完了しました。16段上がりで通常より勾配を緩く設計しました。2階洋室は完了しました。2階洋室のウォークインクロゼットの様子です。お客様のご希望通りに仕上がりました。天井下地の野縁組作業をしております。お客様ご希望のワイド2m56cmのサッシの取り付け完了しました。こちらは、外周りの様子。サッシが取りつき透湿シートの上に、外装用下地の胴縁が施工されました。2階床は、構造用合板24mmの上に遮音マット敷き込み、フロアー12mmにて仕上げます。ベランダFRP防水も完了しました。2013/10/27現場全景です。養生シートで被われました。屋根はあらかた葺き終わりました。2013/10/26上棟式でお世話になりました神具を、小屋裏に祀らせて頂きました。守り神としてこの家を守って頂けるでしょう。大江田棟梁の作業の様子です。厚さ24mmの構造用合板の下には、床下断熱として厚さ50mmのスタイロフォームを敷いていきます。こちらは、2階を担当する渡辺大工さんの作業の様子です。バルコニーの下地部分を施工しています。2013/10/23建て方作業2日目。屋根まで完了しました。雨対策として板金屋さんが、急ピッチでルーフィングを施工しています。本日は、上棟式と施主様のご厚意により直会が執り行われます。祭壇の準備が整い、いよいよ上棟式が始まります。大江田棟梁と渡辺大工さん、息を合わせて深々と拝礼。2013/10/22雨の心配もありましたが、今日から建て方作業にはいりました。午後には2階はほぼ完了しました。軒桁まで完了し小屋組作業に入ります。土台受けの鋼製束を千鳥方向に施工していきます。2013/10/21女神の神様を記した棟札、上棟式祭壇に祀られます。現場に大工さんが乗り込みました。大江田棟梁と渡辺大工さん、土台敷き込作業中です。天気が若干心配ではありますが、明日は建て方作業になります。2013/10/19加工場では、担当させて頂きます大江田棟梁が羽柄材の加工に入りました。羽柄の加工が終わると、和室の桧柱を手カンナで仕上げます。2013/10/17台風の影響が心配されましたが、無事基礎型枠が外れほぼ完成しました。来週から、土台を敷き込み建て方作業に入ります。2013/10/12立上がりコンクリート打設後の全景です。天候の心配もありましたが無事に、立上がりのコンクリート打設完了しました。2013/10/07コンクリート打設後の全景です。ベタ基礎底板コンクリート打設の様子。コンクリート圧送車にて、基礎の半分程打ち込みが完了しました。2013/09/26防湿フィルム敷き込み、基礎外周部の捨コン打設完了しました。本格的に基礎工事が始まりました。2013/09/17地盤補強工事コンクリートパイルの打ち込みの様子です。オーガで堀削をし、42本の補強杭を所定の深度まで押し込んでいきます。19日から基礎工事が始まる予定です。2103/09/14本日は、地鎮祭を執り行いました。地鎮祭が終了し、施主様より『ここまできて安心できました。』とお声をいただきました。工事が本格的に始まります。心を込めてサポートしていきますので今後とも宜しくお願い致します。2013/08/02SS試験の様子です。計画建物の4隅と中心部の計5ポイントを調査致しました。2013/07/16本日は、施主様と建築予定地の視察を行いました。事前調査の報告や、建物の配置などの確認をしていただきました。これからどんな家ができるか楽しみですね。