2019年02月ため池耐震化工事完了2019-02-05みどり湖ため池の耐震化工事が完成しました。2016年12月から着手し、2018年12月までの丸2年間、長丁場の工事でした。引き渡しとなりました。工事期間中においては、地域の皆様のご理解、ご協力を頂くことができたことにより、無事故無災害で工事を完了することが出来ました。2018-07-30みどり湖ため池は2月から池の湛水を始め、現在は写真のようにほぼ満水の状態となっています。並行して改修を行っていた洪水吐水路は6月末に完成しました。40年前に造られた洪水吐水路の内側の壁と底に1mの厚さで鉄筋コンクリート水路を新たに構築しました。延長175mで使用したコンクリート量は約3,000m3(大型生コン車750台分)となっています。残りの工事として、洪水吐水路を横断する管理橋の架け替えとため池や洪水吐外周に立入防止柵(ネットフェンス)の設置を行います。みどり湖ため池湛水開始2018-02-28平成29年2月よりみどり湖ため池の堤体耐震化工事として、堤体の押え盛土工事に着手しました。最初にため池の水を抜き、仮設道路を造成し、8月から砕石による押え盛土を開始しまして、年明け平成30年1月にようやく、押え盛土が完了しました。2月からため池の湛水を始め、現在の水位になっています。工事は平行して、洪水吐水路の改修を行っており、現在までに約1,900m3のコンクリートを打設しています。