活動内容No.1活動内容No.2活動内容No.3活動内容No.4活動内容3コミュニティで工事が、2コミュニティで工事準備が開始!2010年11月、3つのコミュニティで校舎建設工事が始まりました。2010年11月、パルマソラ、サンイシドロ、ピフージョの3コミュニティで建設工事が始まりました。学校関係者や保護者たちが進捗を見守るなか、3コミュニティとも順調に作業が進んでいます。ラ・オヒータ、ブエノスアイレスの2コミュニティでも、建設工事の開始準備が始まりました。建設工事プロジェクト実施に先立って、パルマソラ、サンイシドロ、ピフージョの3コミュニティの地域住民が、プロジェクトへ協力することが確認されました。その内容とは、熟練を要しない作業、地域で入手可能な資材の提供、建設作業員への食事・宿泊場所の提供などです。詳細を確認して、工事が開始しました。現在は、3コミュニティとも全工程の40%程度まで、順調に進んでいます。コミュニティ白い建物に隣接して、新しい教室を建設中です。基礎工事と支柱の設置が終わると、壁となるブロックを積む作業が進められます。コミュニティ校舎を支える、しっかりとした支柱を設置しました。建設中は、生徒の保護者など多くの地域住民や関係者が現場を訪れて、工事の様子を確認しています。支柱の設置が終わり、壁のためのブロックを積み始めました。地区政府の技術担当者が、現場視察を行いました。コミュニティ既存の建物に隣接して、新たな教室が建設されているところです。始められるラ・オヒータ、ブエノスアイレスの2コミュニティでは、建設工事の開始準備として、建設資材の購入を行いました。建設工事を請け負う労働者の追加採用パルマソラ、サンイシドロ、ピフージョの3コミュニティで、プロジェクトの進行をさらに早めるために、労働者を追加雇用して、上記3コミュニティの工事と並行して、残り8コミュニティの工事も開始することになりました。