4今週は機体製作と制御の両方でかなりの進歩があった。機体製作では、当初から行なっていた3次元構造設計に誤りがあったので、全体を大幅に見直した。9th1回目の飛行試験を行った。飛行試験でははじめに通常の固定翼機として飛行させ、成功した。マルチコプター用のローターを姿勢制御なしで作動させ揚力が十分に発生することを確認した。Sugiyamaついに機体が完成した。最後の最後でサーボの配線距離の問題で延長コードを利用することになるなど当初の想定からずれが生じた部分もあったが、おおむね予定通りの機体となった。