一戸建ての新築工事は地盤調査から建物完成までいくつかの工程が連続する建設工事です。共通している部分もあります。始める前に地盤調査会社による地盤調査が行われます。設置する部分を地業といいます。地業工事は以下のようなものがあります。遣り方(やりかた)施工の際の目安にするために、杭などを打って構造物の位置を表示します。割栗石の敷き詰め12~15cmほどに割った石材、割栗石を基礎の下に敷き詰めます。地盤を強固にし、建物の荷重を基礎から地盤に均一に伝えるために実施するものです。捨てコンクリートその後の作業を正確に行えるようにするため、コンクリートを打設して水平面を作ります。この捨てコンクリートの上に部屋などの位置を線を描いて決定する「墨出し」を行います。基礎の土台部分を作る基礎工事には次のような流れで行われます。捨てコンクリートの上に鉄筋を格子状に組みます。コンクリート流し込み鉄筋の縁を木製の型枠で囲い、コンクリートを均一に流し込みます。その後、コンクリートの中の空気を抜く作業を行い、ビニールシートを上から敷いて数日間養生させ、基礎の完成です。主要な構造材を組み立てる工事を建て方工事といいます。木造住宅ならば土台の据え付け、柱、梁、胴差しの設置など以下のような作業工程があります。基礎バッキン基礎と土台の間にはさむゴム製品、バッキンを取り付けます。基礎と土台の間に隙間を作り、床下に湿気がたまりにくくします。土台の上に柱を立てていき、柱と柱を梁や胴差しでつなぎます。2×4工法の場合は壁パネルを使用します。天井を作って1階の完成です。2階工事1階の天井を床として、2階に柱を立て、柱と柱を梁や胴差しでつなぎます。2×4工法の場合は壁パネルを使用します。上に耐久性のある特殊な防水シートを隙間なく貼り防水処理を施します。完了したら屋根材を設置します。シートの上に外装材を施工していきます。この作業が完了すると、いよいよ建物の外観がわかるようになります。建物の外観ができたところで内部の仕上げに入ります。快適な住環境を作るために断熱工事を施します。硬質ウレタン吹付け柱と柱の間に硬質ウレタンフォームを吹き付けて充填します。硬質ウレタンフォームはさまざまな素材と自然に接着するので断熱層を作るのに最適です。吹付けが終わったら内壁面に合わせて表面をカットして、その上から内装材や化粧材を施工していきます。床下にポリスチレンフォーム保温板を隙間なく施工します。床下から冷気が室内に入ってくるのを防ぎ、基礎を断熱し、住宅の断熱性と気密性を向上させます。窓ガラスの他、キッチン、洗面所、トイレなどの設置物の工事を行います。設置物はそれぞれの家の設備仕様に応じて異なります。床、壁、天井の仕上げ工事を行います。塗装、クロス貼り、フローリング貼りなどが行われます。戸、ふすま、障子などの建具を取り付けていよいよ建物の完成です。以上のように外装、内装、設備のすべての工事が完了したところで、植栽などの外構工事が実施されます。他の工事と同時に行う場合もあります。