2011/01/08(Sat)皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します2011年一発目は建築部(現場監督)の私が担当させて頂きます。今回は当社プラスワン工法※1での建て方の流れをお話したいと思います。お施主様にとっては家を建てるプロセスの一大イベント。責任を持って作業を進めます。※1プラスワン工法とは:在来工法の軸組みの中にパネルを組込んだ工法です。(合理化認定も取得しております。基本3階建て施工床30坪程度を1日で上棟可能です。経て、事前に近隣住民様に土台敷き・建て方日のお知らせを行い当日を迎えます。土台敷き施工に使用する材料です。左手前が土台・大引きの梱包。右奥が1F床パネルの梱包です。土台敷き当日朝一番に工場より搬入します。土台・大引き・1F床パネル施工完了です。明日の建て方に備え養生をして作業を終了します。今回は空地を利用して建て方に必要な材料を一括で搬入しました。(2階建て小屋裏付き物件1棟分)通常は当日工場より建て方の順番に必要な材料を適時搬入して作業を進めます。屋根パネルと各階順に上階へ立ち上がって行きます。建て方の様子2図面同様に番付けされた材料を組み上げていきます。建て方の様子3棟上げまで行きましたら継続して屋根パネル施工します。通常15時過ぎくらいには上棟しますので建て方当日に屋根のルーフィングを施工してしまいます。これにより屋根からの雨進入を防げます。無事に建て方終了しました。翌日にはサッシを搬入・取り付けを行います。これにより開口部からの雨進入も防げます。当社プラスワン工法にて家を建てる魅力の一つとしまして、1日で建て方をすることにより躯体を雨に濡らさない事が言えます。設計から躯体材の製造まで全て自社にて連携を取り行っていますので皆様に安心・安全な家を提供出来ていると自信を持っています!今回は写真にて簡略に説明させて頂きました。当社ホームページには施工の様子を動画にまとめたものも用意しております。実際に建て方の様子をこの目で見たいと言う方もHPトップNews欄に構造見学会日程を随時アップしております。ご覧に頂ければ幸いです。安全・安心な住まいをご提供いたします。