自然素材の家づくりが評判です。)の注文住宅、工務店なら当社にお任せください。上棟は11月下旬の予定★☆10月31日(木)基礎の配筋ができました。́ω`*)11月25日(月)今日は棟上げ!(^▽^)・・・の予定でしたが、朝から雨で、延期になりました><雨の場合は、その日には柱を1本だけ建てて、後日天気の良い日に住宅を建てます。今日はその柱1本が建ちました。午後からの強風はすごかった~・・・。明日朝から棟上げですo(^-^)o11月26日(火)棟上げです!!昨日とはうってかわって超いい天気!!きれいな空です。棟上げ日和だぁ~\(^o^)/お施主様が棟梁にと鯛をくださいました。大きい~!ありがとうございます☆12月13日(金)JIO(第三者検査機関)の躯体検査があり、きちんと工事ができているかJIOの検査員の方が全てチェックしてくれました。筋交いの状況や金物なども図面通りに設置されているかひとつひとつ細かくチェックをうけました\(^-^)12月25日(水)サッシの窓枠に、窓が入っています。透湿防水シートも貼られました。ちなみに外側には胴縁も施工されています(*^^*)12月26日(木)外壁にサイディングを貼っています。サイディングは横方向に張る場合と縦方向に張る場合があり、それによって胴縁も縦方向に施工する縦胴縁と横方向に施工する横胴縁にわかれます。́ー`*)ノ和みの家は・・・外壁材は縦張りでしたっo(^-^)o1月9日(木)1階の天井ボード施工がほぼ終わりました(。)こちらの水まわり(浴室)には断熱材やサッシも入っています(^-^)1月21日(火)昨日は引き込み戸の枠(レール)の施工をしていました!!部屋の真ん中のこの大きな枠↓ユニットバスの設置も完了です!1月24日(金)今日は、玄関をつくっています。電気配線の位置決めもOKです★スイッチやコンセントの配線が仕込まれています!1月31日(金)シートで覆われていた外観が姿をあらわしました。2階のほうも工事が進んでいます2月7日(金)壁に断熱材が入っていました+。家中に入っていて、すっぽり包まれている感じがします。́ー`*)2月17日(月)壁下地にボードが貼られ、いっきに部屋らしくなってきました!v(^o^)v3月6日(木)クロス貼りの下地処理ができたあと、クロス貼りをしています。玄関の天井にもクロスが貼れました。大工さんはパテ塗りをしていました3月26日(水)塗り壁施工をしています(^-^)/漆喰のクリーム状の材料を塗っていきます☆100%自然素材の壁に仕上げます。2階キッチン(設置完了)5月12(月)完成しました!!!(*^▽^*)自然素材を使用しながらもコストを抑えたコンパクトなおうち『和みの家』。Typeページトップへ。