基礎工事はじまりました。Information現場がオレを呼んでいる!猪飼の毎日ゲンバリアン!基礎工事はじまりました。現場がオレを呼んでいる!猪飼の毎日ゲンバリアン!基礎工事はじまりました。3こんにちは、現場監督の猪飼です。まで報告しましたが、今回はベースの生コンの打設からの報告です。ポンプ車をセットした後、生コン車の到着を待ちます。今回は、温度補正のため1ランクアップの呼び強度30、スランプ18での打設となりました。外周部のベース部分の打設を行い、バイブレーターをかけながら、ジャンカの防止をおこないます。ベース全体の打設が完了し、水の引き具合を確認しつつ、表面の押さえをおこないます。全体を養生してこの日の作業は完了しました。数日間の養生期間をおいて、型枠をばらして立上り基礎の作業に入ります。ベース部分に立上がりの墨出しを行い、型枠の組み立てをします。その際さらに、寸法の確認や鉄筋のかぶり等を確認します。すべての型枠の組み立てが終わり、スリーブの確認をします。次回は基礎工事最後の報告となります。その後はいよいよ上棟に向けての準備、上棟へと続きます。その他詳しくはお問い合せください。90-3お気軽にお問い合わせください。