門下(かどした)塗装にお任せください。塀の補修吹き・樋上塗り明日は雨の様ですので神戸市長田区の現場作業は外壁塗装ではなく塀の塗装と樋や鉄部の上塗り1回目を行います。明後日から残り2面の外壁塗装にかかります。今週外壁塗装は終わり天気が好ければ週明けに雨戸の塗装を行い足場解体します。先週末に下塗りした外壁の上塗りと付帯部の塗装などを行いました。塀はかけ落しの上にボンタイルが吹付けてあったのですが塗膜と素地が剥がれていました。剥がれる塗膜を落としシーラーを塗りモルタルで補修しました。長い目で見ると再度めくれてきますが既存吹付けで肌合わせし上塗りします。神戸はまた明後日から雨が降るようです。予定の工程では明日は残りの外壁塗装ですが、変更して付帯部分(樋や鉄部など)の上塗りを行います。外壁養生・下塗り夜中に降った雨はすぐやみ朝には天気が回復したので神戸市長田区の現場は外壁塗装に入りました。汚すといけない箇所を養生し、微弾性フィーラーを下塗りしました。明日は日曜なので休ませてもらい明後日外壁塗装の上塗りなどを行います。神戸市・明石市の塗り替え・外壁塗装は門下塗装にお任せください。予定通り?神戸は雨が降っています。傷んでいた樋バンドの針金を取り替え外壁の高圧洗浄を行いました。この雨が今晩何時に上がるかで明日の作業の有無を決定します。鉄部ケレン・錆止め神戸市の天気予報では明日が雨の為、高圧洗浄の前に鉄部のケレンと錆止めを行いました。鉄部や樋のケレンは皮すきとマジックロンというケレン道具を使用し、錆と脆弱になった旧塗膜をめくります。神戸の塗り替え専門店・門下塗装にお任せください。足場組み神戸市長田区で外壁塗装工事が始まりました。隣と近いうえに出入りの多い建て方をいてあるの単管ブラケット足場で足場組みを行いました。塗り替え専門店の門下塗装にお任せください。塗り替えなどが終わり、今日は付帯部分の塗装の残りとエアコン配管カバーの復旧です。外してあったエアコンの配管カバーを朝一で塗装し、乾燥後に復旧そして上塗り2回目を塗装しました。樋や鉄部の右腕売り2回目の残っていたところを塗装し、傷みが気になった物干し金物の塗装も行いました。後の作業(塀の塗装の残りと清掃)は足場を解体してから行います。神戸の外壁塗装・塗り替え工事は直接施工で丁寧な塗り替えを行う門下塗装にお任せください。雨戸塗装ほか神戸のM様邸の塗装工事はいよいよ終盤で、今日は雨戸の塗り替えなどを行います。雨戸は吹付け塗装するので1日で3工程行いました。他には屋根の上塗り2回目と樋の上塗りもしました。明日からまた雨が降るようです。今年は梅雨入りしてからまさに梅雨!みたいな天気が続いています。合間を縫ってベランダ土間のFRP防水を行いました。防水モルタルのままで表面には防水していなかったのでFRP防水をしました。プライマー塗り→マット貼り付け→中塗り→目粗し→トップコートです。FRP防水は中塗り材とトップコートの密着性が良くないので中塗り乾燥後に電動サンダーなどで目粗することが大切です。この工程を省いてしまうと数年でトップコートが剥離してしまいます。門下塗装では水性塗膜防水以外の防水工事は専門職に外注し施工しています。引き続き神戸市垂水区の現場は外壁の塗装を行っています。今日は残り2面の外壁と軒の塗装です。軒を仕上げ、サイディングの隙間を補修材で詰め、水性シリコン塗料で2回塗りしました。余った時間は屋根と塀の塗装を行いました。門下塗装にお任せください。