)ならワダケンホーム(新居浜市N様邸)リアルタイム現場中継!自然素材の家づくりが評判です。)の注文住宅、工務店なら当社にお任せください。改修工事2015年10月9日(金)屋根・外壁の塗装工事が完了したので完成写真を撮らせていただきました☆★2015年9月18日(金)今日は、足場がかかっていた部分の塗装の補修をしました。全体の仕上げも終わり、掃除をしました!明日、最終チェックをしてすべての工事が完了となります!奥様にもあいさつしてきました(^^)近隣の方への工事完了のご挨拶まわりもしてきました(*^_^*)2015年9月17日(木)足場とネットをはずしました!(・ω・)ノ塗装ができた外壁や屋根がよく見えるようになりました。2015年9月16日(水)外壁の塗装が終わりました(*^。^*)細かい部分もできました。あとは足場をはずしてもらい、残りの作業をおこなっていく予定です!2015年9月14日(月)外壁塗装をしています。大きい部分はほとんどできていました♪といなど細かい部分の塗装をしています。塗装屋さんが奥様に塗装の説明をしていました(^^)板金屋さんが来て板金工事をしていました。外壁の塗装は明日で終わり、水曜日に足場をのけてもらって、足場がのいたら中二階の屋根をやるとのことです!2015年9月11日(金)外壁塗装をしています。養生して、下塗りをしていました。来週も外壁塗装をやっていく予定です。洗面室の床張り替えができていました☆傷んでいたところもきれいになっていました\(^o^)/奥様がいたのでお話してきました。「綺麗になって良かった」とおっしゃっていました!☆ミ2015年9月7日(月)床貼りができていました。現在お悩み中の、洗面室の写真を撮って来ました。床が、色が変わって剥がれていました(@_@;)2015年9月4日(金)廊下の床を貼っています。奥様が台所の片付けをしていました(*・ω・*)片付けがとても大変だそうで・・・でも、いらないものを処分したりと、30年間ずっとそのままだったキッチン周りの整理ができたので良かった。おっしゃっていました(*^。^*)2015年9月2日(水)台所のフローリング施工中!既存の床材の上から、新しいフローリング材を貼っていきます(^_-)-☆2015年9月1日(火)今日は勝手口ドアの取り替え!(*^。^*)これまで付いていたドアを撤去し新しいドアを取り付けました☆彡2015年8月31日(月)今週は主に室内の工事をおこなう予定となっております。今日は勝手口の改修工事をおこなっています。2015年8月28日(金)屋根の塗装をおこなっています+。゚φ(ゝω・`○)+。゚2階の屋根は塗装完了しました☆★2015年8月27日(木)今日も、屋根の塗装をおこないました(*^。^*)塗装のときは、下地のようすもチェックしながら、塗装していきます。