お天気は雨でしたが、雨の中での地鎮祭は縁起が良いといわれているんですよ♪これからの工事の安全と家の繁栄を祈願...☆彡M様ご家族の皆様お疲れさまでした(*^ω^*)2016年4月2日(土)地盤調査をおこないました。土地の強度や地質などを調べていきます。表面だけじゃなく、地中の調査もしっかりと(*・_・)b!!調査の結果によって必要なら地盤改良工事を行います。図面と照らし合わせながら、基礎の鉄筋が正確に施工されているかチェック受けました。鎮め物を敷地中央に埋めました.。2016年4月9日(土)今日はベースコンクリートが打設されています(*^_^*)基礎にコンクリートを流し、それを広げて表面をならしています!2016年4月11日(月)基礎の型枠を施工。鉄筋を組んだ両側に木製の箱枠のようなものを立てコンクリートを流し込む型に生コンを入れました(^v^)!2016年4月13日(水)型枠の中にコンクリーをを流し込んでしばらく置いておき、コンクリートが固まったので型枠を外しました!☆これで基礎コンクリートができました。水道屋さんによる配管工事も終わりました~♪♪2016年4月16日(土)土台を敷いています\(^o^)/基礎の上に土台がしっかり固定されています☆ミ来週、棟上げをおこないます。2016年4月22日(金)M様邸棟上げをおこないました。建物の形ができあがってきました~.。家づくりの思い出の一つとして楽しい時間を過ごしていただけたかと思います。́ェ`*)凄いですね...☆!今日から外壁工事も始まり、外壁材を張っています!!これから外観ができてくるのがともて楽しみです~(*>ω<*)2016年5月27日(金)今日はいろんな職人さん達が現場に入って作業をしていましたo(^-^)o外壁工事は、外壁サイディング張りがどんどん進んでいます♪\(^O^)/水道屋さんによる水道配管工事☆*。゚軒天のボードを貼り上げています!!2016年6月10日(金)発泡吹き付け断熱材の施工をしました現場で吹き付けて施工する、ウレタン断熱材の吹き付け!!゚+。