飯野の家の工事状況を画像と文字で出来るだけ詳細にReportしていきます。今日は久しぶりに工程会議を行いました。出席者は設備のA工業、電気のY電機、空調のI住研さんです。来週後半に断熱工事(現場発泡ウレタン)を予定していますので、外壁に面した配管開口部をすべて先行させます。通気パイプなどが該当しますが、22日までにすべて完了させます。断熱工事は3日間の予定です。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。