フローリング工事の後、まずは塗装工事をおこないました。天井吹きつけ塗装と、窓枠、まわりぶち等を塗装します。養生をし、パテ、コーキングもしながら塗装します。2日間かけて、塗装が終わりました。翌日からはクロス工事に入ります。下地が悪いところもあり、パテもたくさん使って下地を整えました。連日残業して、クロス工事も2日間かけて終了しました。最後に仕上げ工事に入ります。木巾木を取り付け、入り口にかまちを取り付けます。はずしていた洗面化粧台を設置し、コーキング処理をしました。最後に清掃し、フローリングワックスを2回塗って完成しました。昨日引渡しが完了しました。合計9日間で4室を1室にする改修工事が終了しました。作業途中で色々と難しい点も出ましたが無事に完成しました。CO.,LTD.株式会社コタキクリエイティブワークス。