建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。Links掘削作業がある程度進んできたら、いよいよ捨てコンクリートの打設。タイミングとしては、掘削が完了して捨てコンクリート用の型枠をセットしてから工区ごとにまとめて打設するのが一般的。ポンプ車を何回も呼ぶとその度にセット料と言う基本料金がかかるので、打設回数は少ないのがコストメリットかあるから。良いと考えているわけではない。まとめてではなく小まめに打設する方が良い場合もある。地下水位が高く、地盤が軟弱な場合などは掘削したままで放ってほくと崩壊する恐れがある。崩壊から何らかの事故につながる可能性もたかいからである。法面や床付け面の保護を目的として捨てコンクリートを打設する。結局、安全などに気を使って配慮したことが結果的に品質面においても良い結果をもたらす。言うことは往々にしてあるからね。狭い現場で、奥から順次仕上げて来ないといけないような現場においても小まめに打設した方が良い場合がある。工事監理者にその旨を伝えてしっかりと打合せを行うこと。」と工事監理者に言っても「捨てコンクリート打設前の検査が終わってないからダメだよ」と言われる可能性があるので、工事がかかる前に試堀を行って崩壊しそうな地盤であれば、事前に相談を持ちかけておくと工事監理者にも安心感を与えることが出来ると感じるよ。捨てコンクリートを打設するタイミングについては、ポンプ車を使用して打設が可能であれば、まとめて打設するべきである。狭い現場で後から打設が困難な場合は毎日でも夕方に少しずつでも打設するべきだよ。毎日、少しずつ打設する場合はあらかじめ工事監理者にその旨を伝えて、捨てコンクリート打設前の確認をどのように行っていくかを打合せしておくと効果的。その時は、行き当たりばったりではなく計画性が有ることを、しっかりとアピールしておこう。工事監理者が求めているのは案外これだったりするからね。負けるな新人!目指せ所長!0から始める建築現場...設計事務所の先生が検査に来た時に初対面で信用される為の裏ワザ設計事務所や工事監理者の現場の検査は実際に現場が始まると色んな場面で発生する。今回は初対面でも設計事務所の人に信用される裏ワザをお伝えする。えっ初対面で?1回しか合ってないのに無理でしょう?と感じた方は、絶対に無理。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19壁筋の柱への定着で見逃しがちだけど非常に大切なポイントとは?2020.02.17壁筋の組立順序と端のピッチの基本をおさらい2020.02.14小梁が芯ズレした時は連続端にすべきか?それとも?2020.02.12最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。なるケースとは?捨てコンクリートの数量が計画通りに収まらない3つの理由とは?捨てコンクリートはまとめて打設するべきか?それとも?掘削工事における釜場排水工法は水中ポンプの故障が命取り掘削工事を実際に施工するうえで注意すべき大原則なポイントとは?明渠・暗渠は意外に便利。