杭の打設を行いました。基礎の根切りを行いました。捨てコンクリートの打設を行いました。基礎配筋が完了しました。基礎の型枠工事を行っています。基礎コンクリート打設状況。基礎の埋め戻しを行いました。鉄骨建方前のレベルモルタルを施工しました。鉄骨建方が始まりました。鉄骨の組立てがもう少しで完了です。外部足場の設置完了です。一階の床になる部分に断熱材敷き込み。屋上の鉄筋工事完了です。屋上のコンクリート打設完了。土間コンクリート打設を行いました。21.2019年04月02日2階床のコンクリートの打設を行いました。22.2019年04月13日ALCの建込みを行っています。23.2019年04月17日ALCの建込みを行ってます。屋上で防水工事を行ってます。耐火被覆の吹付を行ってます。内装工事が始まりました。現場発泡断熱材の吹付を行ってます。外壁の吹付を行ってます。外部足場一部を解体しました。南面の足場も一部解体を行いました。浸透貯留槽の設置を行いました。32.2019年06月15日ピロティ部のアスファルト舗装を行いました。一部タイル張りが完了しました。各個室の壁紙を貼り付けています。35.2019年07月09日アスファルト舗装が完了しました。布クロス・タイルカーペットの施工が完了しました。食堂にシャンデリアを取り付けました。増築棟が完成しました。39.2019年08月06日A棟の改修工事を始めました。引き続き内部の解体を行ってます。引き続き内部の解体工事を行ってます。外部足場の組立を行ってます。外部足場の組立が完了しました。居室の解体も行ってます。外壁のシーリングを再施工しています。改修エリアにて内装工事を行ってます。内装工事を引き続き行ってます。内装工事を引き続き行っています。49.2019年10月23日ボードの下地処理を行っている所です。布クロスを施工している所です。廊下の布クロスが完了しました。廊下が仕上がりました。化粧ケイカル板施工状況です。55.2019年11月14日1階待合室の床を貼っている所です。内装工事を引き続き行ってます。57.2019年11月18日A棟一階待合室の天井クロスを張り替えている所です。58.2019年11月22日1階に受付カウンターを設置しました。内装工事を引き続き行ってます。床を貼っている所です。各所仕上がってきています。検査関係が終わり、是正箇所を直している所です。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。