Windがさらに遅れると述べました。Windの洋上風力プロジェクト(OWP)の84モノパイルのSifによる製造を発表しました。モノパイルの設置は、絶滅の危機にNorthしている北大西洋セミクジラの保護対策として、杭打ち作業の季節的制限を含むスケジュールの対象となります。Windが選択する際の重要な考慮事項でした。シフはこれらのモノパイルの生産を2020年前半に予定していると同社は述べた。Windが最初に想定した時間枠を超えてプロジェクトが遅れています。この予想外の要件は、洋上風力市場のボラティリティの良い例です。Windは、これにより引き起こされる遅延の影響と緩和策を調査しています。2020年のSifの生産計画に影響を与える遅延が発生することは避けられません。Windの進め方によって決まるため、これがどのような影響を与えるかはまだ明確ではありません。Windの優先事項です。Windは、彼らが評価するのにいくらかの時間が必要であることを示しました。Windとの契約に計画に関する決定の瞬間を含めました。Sifは、契約で合意された遅延決定の瞬間を超えて、緩和オプションの結果を研究しています。Windから予想される新しいスケジュールが明確になると、Sifの生産計画とスケジュールへの影響をより詳細に評価できます。その時点でのみ、契約の規定を超えて経済的影響があるかどうか、およびSifがとることができる緩和措置が明確になります。