(7)カテゴリを追加あっとほーむお引渡し終わっております工事リポートの更新をずっとストップしておりましたが、実は9月下旬にお引渡し無事終了しております。お施主様のお引っ越しの関係で、お引渡しが急に早まってしまいまいして、完成写真も撮れないままのお引渡しとなってしまいました。今回は手元にある写真のみでのご紹介となってしまいました。お施主様は大変ご満足いただいたご様子だったので、私共も大満足致しております。この"あっとほーむ"で、末永く温かい気持ちでお過ごしになられることを心よりお祈り申し上げます。工事関係者の皆様、今回も大変お世話になりました。只今急ピッチで進んでおります。今、左官屋さんは玄関・ポーチのタイルを張っております。写真ではタイルを並べているくらいにしか見えませんが、この作業に入るまでには土間の高さを調整するための中込みや、タイル寸法を考えての下地作りが施されています。いずれも、熟練した技術と経験が必要になってきます。内部では、建具の取り付け工事も行われています。これはリビングの引き戸です。やすだホームでは、既製品の建具は使用せず、建具屋さんによる造り付けの建具を使用しております。こちらの方がデザイン性や収まりの面で、断然自由度が違うからです。今回のあっとほーむでも、断熱材はアイシネンを使用しているため吹き抜けを採用しております。こちらの方が、全室に温度差のない空間が出来るためです。いつもの如く、エアコンは2階に一箇所の予定です。15:15)クロス・左官工事9月3日に木工事は完了し現場もいよいよ大詰め、只今内部はクロス工事の真っ最中です。クロス工事は、壁紙を張る前にまず壁や天井にパテ処理が施されます。パテ処理とは、下地のボートの継ぎ手やビス跡にパテを埋め、表面を平らにしていく処理の事です。これは仕上げを綺麗にするための大事な工事です。パテ処理後、クロスが張られていきます。今は、吹き抜け部分を張っております。外では左官工事の外壁の仕上げ工事が行われております。今回の仕上げ材は、西洋漆喰のパピスタンプを使っております。左官さんが下塗りをしていき、仕上げは塗装屋さんが吹き付け、特殊なローラーで抑えていく仕上方。左官と塗装のコラボ仕上げになっております。只今吹き付けている最中。仕上げ材のパピスタンプは天然素材のため硬化の具合が難しく、吹き付けも気を使うみたいです。吹き付け後は、この特殊なローラーで抑えていきます。今回このコラボ仕上げは、左官屋さんの松村工業の社長が提案してくれました。いつも常に新しいものへの探求心を忘れない松村社長には頭が下がります。ありがとうございました。現在、外部工事はモルタルの上塗りを終え、次の仕上げ工事まで養生期間を空けております。養生期間は一ヶ月弱ほどです。やすだホームでは、建物の為にこの位は養生期間を取った方がよいと考えております。なると、モルタル下地の場合は工事期間が長くなるということです。この時代、コスト削減のため工期短縮が重視されがちですが、あまり早すぎるのも建物にはよくありません。これらはモルタル下塗りの状況です。この日は左官屋さん5人総出で一気に終わらせました。内部工事は、只今壁のプラスターボードを張っております。今週中には粗方内部の木工事は終了し、家具工事に入っていけると思います。昨日で長い梅雨も終わり、また熱い夏がやってきそうです。そんな中、新築工事は順調に進んでおります。遅くなりましたが、これは先週行われたアイシネン断熱吹き付け工事の様子です。2階の屋根から外壁面まですっぽりアイシネンで覆ってしまいます。工事中は窓を閉め切っているため、蒸し風呂状態になり夏場の工事は大変です。アイシネン吹き付け完了。工事は、2日間で完了しました。アイシネン工事が終わると、いよいよ内部の工事が本格化してきます。今回も1階床部分は杉の無垢材が使われます。この後も床張りが続けられます。FAX:0968-36-9602やすだホームは、熊本で天然木を使った注文住宅を建てる会社です。熊本の木と自然素材を使い、熊本の気候風土を考慮したデザインで、空気環境の良い、健康な注文住宅をつくっています。熊本で注文住宅を建てたいとお考えの方は、ぜひ一度、やすだホームにご相談ください。