地鎮祭を執り行いました。万が一の時の火災に備えて、消火用の水を貯めておく防火水槽の設置をしています。防火水槽の設置が完了しました。雨水を溜めておく貯留槽を設置するため掘削をおこないました。雨水貯留槽の設置が始まりました。雨水貯留槽の設置が完了しました。防火水槽の埋戻しを行いました。埋戻した防火水槽の上を駐車スペースとして利用するため砕石を敷き均しました。杭打機や材料の搬入をしました。明日から打設工事に入ります。杭の打設が始まりました。支持層まで掘削し、コンクリート製の杭を打込んでいきます。引き続き杭の打設をおこなっています。境界フェンスを設置するため根伐りが始まりました。根伐りが終わり、砕石の敷設を行いました。砕石が完了したので捨てコンクリートを打設しました。15.2017年08月12日フェンス基礎の型枠を行いました。16.2017年08月19日フェンス基礎のコンクリートを打設しました。17.2017年08月26日フェンスブロックの施工が始まりました。18.2017年09月03日フェンスブロックを積んでいます。境界フェンスの設置が始まりました。杭の打設が再開しました。引き続き杭を打設しています。基礎を作るため根伐り工事をおこなっていきます。引き続き根伐りをおこなっています。基礎の位置がだせるように捨てコンクリートを打設しました。捨てコンクリートに基礎の位置が分かるよう墨だしを行いました。26.2017年10月16日アンカーセットをおこないました。基礎の配筋が始まりました。基礎の配筋が仕上がってきました。底盤コンクリートの打設を行いました。配筋が終了したところから型枠を建て込んでいきます。基礎型枠が間もなく完了です。出来上がった型枠にコンクリート流し込みます。型枠の解体をおこなっていきます。型枠の解体が完了しました。基礎の埋戻しをおこなっています。鉄骨の建方が始まりました。37.2017年11月24日2工区目の建方工事に入りました。段々と建物の形が見えてきています。38.2017年11月28日3工区目の建方工事に入りました。39.2017年12月02日3工区の建方が完了しました。40.2017年12月08日4工区目の建方作業と建方が完了しているところから外部足場の組立をしています。41.2017年12月14日4工区目の建方作業も終盤になってきました。全ての鉄骨が組み上がりました。43.2017年12月17日2〜R階まで施行中です。44.2017年12月20日2~R階までのワイヤーメッシュ敷き込み。45.2017年12月21日1階部分の鉄筋工事が完了しました。46.2017年12月22日1階の床になる部分にコンクリートを施工しました。47.2017年12月26日2Fと4Fの床にコンクリートを打設しました。屋上と3階スラブのコンクリートを打設しました。49.2017年12月28日5階スラブのコンクリートを打設しました。50.2018年01月08日これから各階の仕上工事が始まります。各階の間仕切下地を建てていきます。52.2018年01月15日1階から外壁の下地となるアスロックを建てていきます。鉄骨の梁にロックウールを吹き付けています。段々と界壁が出来てきました。55.2018年01月30日1F天井の設備設置状況です。各階界壁にせっこうボードを張っていきます。57.2018年02月11日1F部分の外壁に石タイルを貼りはじめました。看板のスパンドレル取付が始まりました。外壁のタイルを貼っていきます。屋上にて防水シートを張る前に断熱材を敷きこんでいます。施工したスパンドレルに看板サインを貼り付けました。屋上シート防水施工中です。西側のバルコニーにルーバーを取付けています。客室のビニールクロスを貼っています。車寄せの幕板を取り付けているところです。正面の足場を解体している所です。68.2018年04月06日2階の廊下のタイルカーペットが貼り終わりました。各階の客室が仕上がってきました。70.2018年04月17日エントランスにて、石張りを行っている所です。客室の家具を搬入していうところです。今日から女子浴室のタイルを貼り始めます。タイルを貼っている所です。受付の後ろのステンドグラスを嵌めました。受付後ろのクロスを貼り終わりました。女子浴室のタイルを貼っている所です。受付のカウンターの設置が終わりました。女子浴室のタイルが貼り終わりました。朝食会場のクロスと床が仕上がりました。緑地駐車場の芝生を敷いている所です。80.2018年05月10日アスファルト舗装のための不陸調整を行っている所です。舗装を行っている所です。舗装が終わり、駐車場のラインを引いている所です。駐車場のラインを引き終わりました。朝食会場のお客様の家具の設置が終わりました。定休日/日曜日・祝日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。