今年電柱横の建物の建て替えが有って、構内柱の移設があるから、その時まで待てないでしょうか?とのこと年次点検を毎年念入りに実施して、問題ないと判断したからです来月あらかじめ新しい電柱とPASと高圧ケーブルを敷設してから、一日で電柱と高圧ケーブルを切り替えるとのこと本日作業時間の打ち合わせにお伺いしました、PASは事前に耐圧試験は可能ですが、高圧ケーブルは工事の当日でないとキュービクル内の端末ができないので、お昼休みに直流で実施させてもらうことで了承いただきました。