建築現場で覚えるべき知識・ノウハウ・数々の秘訣や本音を暴露していくよ。Links山留め工事の計画は慎重に行う必要がある。山留めの計画や施工中の管理が適当であると山留め自体が崩壊する恐れがあるから。構造計算を行って安全性を確かめる必要がある。失敗する恐れがあるのだ。想定以上の山留めの変位になってしまったことがある。経験だけを頼りにしないで、きちんと構造計算書を確認することが非常に大切であるということ。「そんなこと言っても、計算の仕方分からないし...」という人は、こちらの本が初心者向けでおすすめだよ。計算書の部材に沿って計画図がかけているか?重量物なので、揚重機の作業半径と設置位置の確保が出来るか?資材の仮置きヤードが確保できるか?近接建物に対する養生はどのように行うのか?道路使用などの必要はあるか?掘削時の搬入路をどこにするか?という当たりを確認して欲しいけどもっと重要なのは「本当に引き抜きに行けるのか?」である。実際には山留めを打設する時期は、掘削する前なので揚重機をある程度自由に据えることが出来る。鋼矢板などは、埋め戻しが完了した後に引き抜く必要があるのだ。建物の外周に揚重機を据えることが出来るのであれば、全く問題ないのだが、山留め工事を行うということは、敷地に余裕がないことの裏返し。いざ、引き抜きの時期になって作業員さんから「どうやって引き抜くの?」と言われるまで気が付かないこともあるかもしれない。鋼矢板の場合は、サイレントパイラーで引き抜けばある程度作業半径は稼げる。一度吊り上げる必要があることが多い。安全性とともに、施工の実現可能性も確認することが非常に重要であると私は感じるよ。山留め工事計画書のポイントは、いかに「崩壊」せずに、更に近隣家屋に影響を最小限に食い止めて、安全に工事が出来るかが非常に重要。工事の序盤戦になることが多いので、時間がない中でも綿密に打ち合わせが必要になってくるよ。現場の取り掛かりは非常にハードワークになりがち。最初でいかに踏ん張れるかが、現場運営の全てに掛かって来るからこちらの記事も合わせて読むことをおすすめするよ。負けるな新人!目指せ所長!0から始める建築現場...建築現場は忙しい!いつの時期が忙しさのピークなのか?建築現場で働く現場監督はいつも忙しい。確かにメチャメチャ忙しい。(0)トラックバックは利用できません。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。返信をキャンセルする。検索:プロフィール作者:TM私の職業は「建築現場の現場監督」。何だかんだで15年働いている。その15年分のノウハウを若い現場監督さんのために、全て暴露しくよ。詳しいプロフィールはこちらあっ、ただし「社外秘」や「会社独自の技術」じゃ無いよ。「私個人の感じる本音」だよ。最近の記事おすすめ記事1ダブル配筋の壁筋端部にはコの字のキャップは必要か?2020.02.21驚愕!TMが新入社員の現場で見た壁筋の交差部の納まりとは?2020.02.19壁筋の柱への定着で見逃しがちだけど非常に大切なポイントとは?2020.02.17壁筋の組立順序と端のピッチの基本をおさらい2020.02.14小梁が芯ズレした時は連続端にすべきか?それとも?2020.02.12最上階の梁の定着は一般解の梁と何が違うのか?2019.02.15TMです。新年明けましておめでとうございます。