すみませんが、分からない点があるのでどなたか教えていただけないでしょうか。ネットで調べてみるのですが、いまいち理解できません。すみませんがご教示お願いします。フリーフロートは、各工程で次の工程に影響を与えないで取れる余裕期間を意味し、トータルフロートは、全工程を遅らせる事無く、任意の工程で取れる最大余裕期間です。したがって、一部の工程でトータルフロートをすべて使ってしまうと、以降の工程ではトータルフロートは無くなります。(各工程のフリーフロートだけになる)以下のリンクを参照してください。masaさん毎回ありがとうございます!よく理解できました。