春から秋へ送電線工事は大きくわけて3つあります。1つ目は鉄塔をしっかり支える土台部分を作る基礎工事。2つ目はできあがった基礎部分に鉄塔を組み立てる組立工事。かかるのは基礎工事で鉄塔のサイズにもよるがだいたい1基の基礎を作るのに1ヶ月。早いのは組立工事で高さ20メートルくらいなら1日、100メートルくらいのものだと3週間くらいか。架線工事はその間くらいの工期。私ROOKIE、去年から今年の春までずっと携帯電話の中継基地の建設の現場責任者をやっていたのですが、今年の春から鉄塔基礎工事の現場責任者、9月からはそのできあがった基礎に続いて組立工事の責任者、そして11月にかけて架線工事の責任者と送電線の一連の作業の責任者をずーっと続けることに。毎日通っている現場は富山県の利賀村というとても山奥でその中でも一番人里離れたようなところ。5ヶ月もそこに通ってます。春先はまだ雪が残っていて、夏はアブやブヨとの戦い、そして今はとても濃い秋の青空。長い基礎工事、鉄塔1基で足が4つあるので4カ所の坑を掘ります。今回の鉄塔は鉄塔としては最小サイズで、深さは5メートルほど。事前に測量会社がボーリングで地質調査をして、それをもとに設計書を作り、発注となるわけですが、今回施工した3基の鉄塔のうち、1基がボーリング調査のデータとはまったく違ってカチカチの岩、しかも4脚全部。さんよく頑張ってくれました。建設業界はどこも同じだと思うのですが、現場責任者(監督)は基本的に作業をしてはいけないことになってます。安全に、そして正確に構造物を作り上げていくために工事全体を広く把握し、管理監督するためかと。実はここだけの話(といってもネットで公開しておいてここだけもないですが)私は監督でしたが、ちょっとだけ作業員やってました。(笑)だって、見てるだけよりも体動かしてるほうが楽しいもん。(^^)基礎工事は先週あたりで終わったのですが、今日やっていた組立工事にいたっては完全に作業員。鉄塔の一番上まで登って思いっきり作業してました。(笑)ほんとは下で監視していないとだめなんですが。組立工事も3基目が今日で終わって次は架線工事です。下手すりゃぁ雪が降るまでいてたりして。標高800メートルほどのところなんで下界よりもかなり涼しいです。6月でも雪が残ってたくらいですから。夏の間は涼しくてよかったんですが、これから寒くなってくるのも下界よりもぐっと早いので風邪ひかないようにしないと・・・それと毎日800メートルもの標高差を行き来しているので、耳がおかしくなります。会社に戻ってきてしばらくはなんか変な感じ。体の変化についてよかったことも。この5ヶ月で左目の視力が0.2アップしました。毎日山ばっかり見ているせいかしら。それも濃い緑をずーっと。実は小学生の時から右目2.0、左目0.2というものすごい左右の差がある視力だったんですが、会社に入ってから悪かった左目の視力がどんどんよくなり、今では0.7まで回復しました。送電線工事って山での仕事が多いんでそのせいかなぁ。たしかにこの業界は眼鏡をかけている人の割合が少ない少ないような気もします。山の緑ときれいな青空を見てすごしたこの5ヶ月でしたが、どこを見ても一面の銀世界の景色になるのもそう遠くはないかな。(笑)ROOKIEは当分山ごもりしてます。